<template>
<div>
  <div>
    日期
    <el-date-picker
        v-model="searchForm.reportDate"
        end-placeholder="结束日期"
        range-separator="到"
        start-placeholder="开始日期"
        type="daterange"
        value-format="yyyy-MM-dd"
        width="120"
    >
    </el-date-picker>
  </div>

  <div>
    <avue-form v-model="formData" :option="optionForm"></avue-form>
  </div>

  <div>
    <avue-crud
        ref="crud"
        v-model="form"
        :data="tableDataTree"
        :option="optionTree"
        :search.sync="searchForm"
        class="remove-avue-menu projectDelay"
        :cell-class-name="towRow"
    >
    </avue-crud>
  </div>

</div>
</template>

<script>
export default {
  name: "index",
  watch:{
    'searchForm.reportDate': {
      handler(newVal, oldVal) {
        debugger

        let flag = newVal && newVal.length > 1 && newVal.join('') !== oldVal.join('');
        if (flag) {
          this.comDateChange(newVal)
        }
      },
      deep: true,
    }
  },
  created(){
    let res = {
      "code": 0,
      "msg": null,
      "data": [{
        "children": [{
          "actual": 52.85,
          "weeklyNewId": "5802",
          "countermeasures": "1、偏差原因：新冠疫情的影响; 解决措施：尽快赶工。\r\n2、偏差原因：采购厂家资料对设计出图形成明显制约; 解决措施：设计部和采购部缩短发标、技术评标和商务评标的流程，LOA之后即要求厂家尽可能早提交厂家设计资料。\r\n3、偏差原因：联合体是两家单位组成，双方母公司的制度差异、授权问题等导致工作执行不够高效; 解决措施：加强协调沟通。\r\n",
          "newPlanSj": "尽快推进设计收尾，",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1）MDR总共3765份，B版41份，C版356份，0版3283份。\n2）采购包总共123个，总共收到C版MR 123份，发标123份；采购标包目前已经下LOA102个。\n3）临时营地尾项总共182项，完成178项，4项未完成。\n4）截洪沟砌筑完成1828米（总量3267米）。 2023年3月29日开始CPF场平回填，回填压实并报验的土方12.18万立方米，占比93%。\n大罐TK2701基础2023年 7月1日开工，8月7日回填完成，环梁基础8月28日浇筑完成，基础内回填9月19日完成，后浇带支模版完成。第二台罐TK2702 8月1日回填完成，环梁基础9月16日浇筑完成，刷漆完成，后浇带支模版完成。第三台罐TK3903 8月8日回填完成，环梁基础10月4日浇筑完成，拆模版完成，沥青漆刷完。第四台罐TK3601A 8月8日回填完成，垫层浇筑完成，绑钢筋完成，支模板完成。第五台罐TK3601B开挖完成，回填完成，垫层浇筑完成，绑钢筋完成，正在支模板。第六台罐TK3005B开挖完成，回填完成，垫层浇筑完成，绑钢筋完成。第七台罐TK3005A 开挖完成，回填完成。第八台罐TK2907 开挖完成，回填完成。第九台罐TK2901A和第十台罐TK2901B开挖完成，回填完成。",
          "newPlanCg": "进行推进采购评标和授标工作",
          "weeklyId": "5802",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 1,
          "difference": -13.74,
          "newPlanSg": "CPF场平工作，七建临时设施施工，罐基础施工",
          "id": "230",
          "projectName": "乌干达KF项目",
          "plan": 66.59,
          "problems": "1、问题和风险描述：问题; 解决措施：设计和采购进度滞后。\r\n2、问题和风险描述：风险; 解决措施：清关运输风险，免税、转关、清关和运输过程复杂，时间长，可控性差。\r\n3、问题和风险描述：风险; 解决措施：本土化对成本费用控制造成的风险。\r\n4、问题和风险描述：问题; 解决措施：新冠疫情影响。\r\n5、问题和风险描述：风险; 解决措施：乌干达社会安全及公共关系风险。\r\n6、问题和风险描述：风险; 解决措施：紧密型联合体执行项目过程中合作风险。\r\n"
        }, {
          "actual": 21.00,
          "weeklyNewId": "5823",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "1.水工艺提交给排水料单；\n2.仪表升版压力表数据表；\n3.配管建模；\n3.设备升版罐的细节图；\n4.电气提交变电站单线图；\n5.通信升版数据表；\n6.安全升消防水管网布置图；\n7.建筑升版单体详图；\n8.土建提交部分管廊基础图；\n9.材料准备两个罐阴保图纸；\n10.暖通升版料单。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "设计方面完成HAZOP审查工作，30%3D模型审查和E-HAZOP审查会，采购方面已累计完成RFQ44个，TBE22个，CBE13个，PO11个;施工方面目前现场临时办公室已投入使用，正在进行早期土建（场地回填、安保设施等）的施工工作,生活营地及料场建设工作。",
          "newPlanCg": "1.计划出版2个TBE（过滤器和控制阀）;\n2. 计划出版2个CBE（ICSS和计量撬）；\n3.计划出版2个PO（仪表风撬和PVSV）.",
          "weeklyId": "5823",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 2,
          "difference": -1.94,
          "newPlanSg": "1. 继续进行厂区回填压实工作；\n2. 继续进行厂区安保壕沟开挖工作；\n3.继续进行围栏平整施工；\n5.继续进行蒸发池开挖工作；\n6.继续进行结构回填工作；\n4. 继续进行临设营地施工及料场施工工作。",
          "id": "294",
          "projectName": "伊拉克鲁迈拉MQ原油处理设施项目",
          "plan": 22.94,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 98.67,
          "weeklyNewId": "5765",
          "countermeasures": "1、偏差原因：整体系统运行与设计工况存在一定的偏差，而业主要求在按照原设计的情况下达标并解决所有问题，然后才能移交。; 解决措施：就试运过程中的水质问题、结晶等问题联合厂家进一步分析，已形成整改方案和详细计划，目前已整改完毕，正在进行内部测试，成功后与业主沟通进行整体试运。\n本周以获得试运批准，整体试运和SSO已完成，待业主对最终试运结果和报告进行审核和批复。。\r\n",
          "newPlanSj": "2、本周完成工作情况：\n配合解决现场施工中遇到的技术问题以及采办配合工作，根据现场监理批复的红线图出版设计竣工图。",
          "newPlanSy": "针对试运及SSO过程中发现的问题，继续进行整改，协调业主尽快批复试运报告。",
          "mainWork": "项目于2022年3月30日主合同工作范围实现机械完工，2022年9月10日项目全部工作范围取得整体施工完工证书，当前处在试运阶段，本周工作重点在再试运后存在问题的整改以及项目整体尾项的清理，以及项目完工其他事宜的推进。",
          "newPlanCg": "1.协调监理尽快关闭厂家资料的问题以及MRB的提交以及审核；\n2.协调SAT和培训工作；\n3.准备项目备品备件移交。",
          "weeklyId": "5765",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 3,
          "difference": -1.33,
          "newPlanSg": "支持试运问题整改，同步推进尾项关闭，详情见形象进度表。",
          "id": "215",
          "projectName": "科威特Wara区块第三列压力系统改造项目",
          "plan": 100.00,
          "problems": "1、问题和风险描述：2023年1月7日，水处理设备气浮橇块和核桃壳过滤器引入油田产出水进入，开始联合试车。经过一个多月的调试，气浮橇块和核桃壳过滤器的产水指标未能全部达到合同要求。根据最新的实验结果，上述不达标的原因可能是因为进水水质的变化所导致。已完成的试运和SSO显示各项指标已达到合同要求，试运报告正在审批中。; 解决措施：整体试运和SSO已完成，试运发现的问题正在整改，待业主对最终试运结果和报告进行审核和批复。。\r\n"
        }, {
          "actual": 97.56,
          "weeklyNewId": "5829",
          "countermeasures": "1、偏差原因：设计偏差，主要原因为项目塔顶放烧方案变更未批复导致图纸无法提交/升版; 解决措施：现场急需施工图纸已经全部释放。。\r\n2、偏差原因：施工偏差，主要原因是站外管线以及LPG装车区因受地主阻工影响，施工进度有所滞后；PEG硫磺回收和尾气处理装置因受之前免税清关暂停影响，相关施工有滞后。; 解决措施：正在积极协调解决相关制约问题并引入七建协助PEG赶回施工进度。。\r\n",
          "newPlanSj": "1.督促剩余设计图纸升版。\n2.督促变更方案执行。",
          "newPlanSy": "1、组织开展胺单元和三甘醇单元化学清洗准备工作；\n2、协助配合开展丙烷压缩机润滑油洗工作\n3、协助配合开展气密测试工作；\n4、公用工程系统日常运行操纵；\n5、继续组织锅炉炉煮炉工作；",
          "mainWork": "2019年7月3日合同生效，7月24日开球会已召开，2019年12月16日完成HAZOP（First）研究；2019年12月20日完成SIL（First）研究，2020年3月12日完成（SRU&TGTU，SFU除外）30% 3D模型审查；2020年6月19日完成（硫磺回收及尾气处理单元，硫磺成型及包装单元）HAZOP/SIL研究，2020年7月8日完成（硫磺回收及尾气处理单元，硫磺成型及包装单元）30%模型审查，2020年7月16日完成（凝液稳定单元）60%模型审查；现场测量报告；地勘报告和桩基试验报告已批准，球罐预制桩预制完成100%（共660根）；2020年10月4日，综合楼桩基施工开始；2020年11月22-23日PEG凝液单元开展90%模型审查；2020年12月7-10日开始厂商HAZOP审查（丙烷制冷；水处理撬），2020年12月14日完成仪表风撬审查；2020年12月10日完成了LPG和C5+球罐区；2020年12月21日完成消防罐区60%模型审查，12月22-23日完成LPG球罐区60%模型审查，24-25日完成C5+球罐区60%模型审查；2020年12月28日完成丙烷制冷30%模型审查。2021年1月15日球罐区开始打桩施工；综合楼2月20日开挖基坑，球罐区于2月20日开挖；2021年6月20日地下管网90%模型开始审查；2021年8月2号球罐基础移交，开始进行球罐安装；2021年8月20日CPECC范围内的90%模型全部结束，接下来开始进行分包商PEG和厂商撬块90%模型审查；2021年8月球罐基础施工完毕，全部移交施工队进行安装工作。综合楼12月中旬完成结构封顶并开始内部结构、墙、地板及室内装修工作。2022年3月底循环水管线试压完成。2022年4月份LPG凝液单元5台塔器到场，劳动保护安装完毕。2022年5月7日主管廊钢结构安装首吊完成。2022年6月7日第一台塔器吊装就位。2022年8月30日厂区内埋地管网里程碑结束。2022年9月15号LPG球罐水压试验里程碑完成。2022年10月09日工艺管线启动安装工作。2022年10月12日仪表风缓冲罐、氮气缓冲罐吊装、就位。2022年10月222号丙烷制冷撬设备到场。2022年10月23号气处理区6台塔器到场（氨液再生）。2022年11月11日气处理工艺区LPG、脱乙烷塔吊装就位。2022年11月22日GPP气处理工艺区所有塔器吊装、就位完毕。2022年12月2日主变、#3号变主题完成并开始安装盘柜。2022年12月30号LPG脱硫撬吊装、就位完成。2023年1月10号主变/#1、2、3号变主体安装完成，正在进行内部装修；2023年1月17号66KV电站至主变电所电缆铺设完成；2023年2月28号主变装修完成，电气设备及66KV开关站设备全部安装完成；2023年5月18日，主变正式上电；2023年6月13日，2号变正式上电；2023年6月18日，3号变正式上电；2023年7月10日，1号变正式上电。2023年7月13日，一级二级RO膜产出合格水。2023年7月31日，仪表风和氮气系统试压吹扫完成，逻辑功能测试完成，具备投用条件；\n2023年8月5日，雨水，污水，生活水投用；2023年9月29日，机械完工。",
          "newPlanCg": "1.督促供应商文件提交\n2.库房方面做好化学药剂的收货和存储准备工作。",
          "weeklyId": "5829",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 4,
          "difference": -0.97,
          "newPlanSg": "1.锅炉：继续进行销项工作。\n2.综合楼：IPCS系统，仪表回路测试工作。\n3.站外管线：Tie-in准备工作。\n4.防腐保温工作。\n5.动设备MRT。",
          "id": "224",
          "projectName": "伊拉克哈法亚天然气处理厂项目",
          "plan": 98.53,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 46.79,
          "weeklyNewId": "5827",
          "countermeasures": "1、偏差原因：设计部分：PEG部分滞后占设计总滞后的48%，以及前期PEG文件移交不及时造成的累积滞后。今年1月份以来，业主已给设计增加了5个可能变更的Company Instruction让设计评估、考虑，但从未给正式的变更通知，相关的专业图纸，业主也因此批复不及时。; 解决措施：每周召开联合设计专题会加强沟通，同时，要求PEG加大设计人员投入，且也要求CPE增加土建、电气、仪表等专业的人员投入。对于可能变更部分的工作，与业主沟通，暂按原设计出图，不能影响后续图纸出版。。\r\n2、偏差原因：采购部分：PEG未按计划完成8个PO签署，CPECC有5个PO未按计划完成签署。厂家的反馈不及时，提交的TBE质量参差不齐，影响着TBE的关闭。; 解决措施：设立日会制度，提高设计、采购、厂家的沟通效率，加快技术澄清、TBE进展。。\r\n3、偏差原因：施工部分：当地分包商施工经验缺乏，以及对其施工队伍管控力不足，效率低下，且1月份雨季、4月份斋月及DGS3火炬喷油、6月份持续19天大风天气等，施工作业影响大。业主部分区域未按计划在6月30日移交，影响3栋房建施工启动。; 解决措施：帮助当地分包商提高管理能力，更换不称职的当地分包商负责人，并要求其加大人员、设备的投入，将持续跟进、催促。通过各部门及地区公司领导的大力沟通、努力，项目滞后得到有效控制。\n目前业主已同意进行工期变更，计划正在升版中，继续与业主保持密切沟通。。\r\n",
          "newPlanSj": "1、根据业主反馈意见修改并升版房建结构图、ISO图、PI&D图等文件。\n2、继续编制并提交项目各专业通用技术文件，如规格书、数据表、MR/MTO、计算书和典型图等。\n3、采购订单的技术支持（TBE、技术澄清、厂家文件审核等）。\n4、根据业主审查意见，修改及完善3D模型。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1、详细设计：已完成HAZOD、SIL研讨会、30%和60%的模型审查，并于2023年9月21日完成90%模型审查。\n2、采购：已累计完成108个订单签署。\n3、施工：厂区土建于2022年12月14日正式启动，目前土建施工已全面展开，安装工作也已于8月26日启动（原油储罐组装/焊接）。",
          "newPlanCg": "1、继续推进剩余订单的签署工作。\n2、跟踪已发起采购委托订单的进展，加大催交催运力度，特别是大宗料订单，如钢结构、工艺管道，以及关键路径订单，如ICSS。\n3、完成钢结构第三批、第二批工艺管道集港。",
          "weeklyId": "5827",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 5,
          "difference": -0.95,
          "newPlanSg": "1、继续ECW瞭望塔和路灯的地面组装与安装施工。\n2、完成消防罐B基础回填完成。\n3、继续各区域的管廊基础钢筋、模板施工。\n4、开始1号变电所第一层楼板满堂脚手架搭设；开始2号变电所的第二层混凝土墙支撑脚手架搭设。\n5、完成安保楼基础基础浇注、继续消防站/实验室/维修车间基础钢筋模板施工。\n6、完成2号原油储罐罐顶板焊接、完成3号原油储罐第一圈罐板焊接。",
          "id": "217",
          "projectName": "伊拉克祖拜尔Mishrif脱气站扩建项目",
          "plan": 47.74,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 92.83,
          "weeklyNewId": "5811",
          "countermeasures": "1、偏差原因：由于业主材料（OSBL A02区仓库和维修车间钢结构及墙板包边件，OSBL水处理区内衬管，ISBL T-2 阀门、火气电缆缺口）到场滞后，导致OSBL钢结构安装和ISBL T-2 工艺管线试压（进一步导致管道上仪表安装及接线、电伴热及保温保冷施工）进度受到影响。; 解决措施：督促业主加快材料运送，目前业主已经采取行动，缺口材料（OSBL A02区仓库和维修车间钢结构及墙板包边件，OSBL水处理区内衬管）已到现场，正在抓紧追赶进度中。 ISBL T-2 阀门、火气电缆缺口材料业主已下订单并加快运送材料。。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "公用工程（OSBL）：已经完成主要基础施工，地下开排、消防管道系统施工，主要设备安装，甜气系统已完成预调试并移交业主试运团队。下一步继续进行酸气部分施工，如道路、仓库和维修车间安装及进场安保警卫站施工；并全力帮助业主进行投产支持。\n工艺区（ISBL）：\n第一列：已完成土建及钢结构安装，完成设备安装，完成地上工艺管线安装及试压；甜气系统已完成预调试并移交业主试运团队。下一步全力帮助业主进行投产支持；完成酸气部分收尾工作。\n第二列：已完成土建施工、地下管道施工、地坪施工和主要到货设备安装。下一步继续地上工艺管线试压收尾，电仪设备安装及接线，逐步开始子系统机械完工验收。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5811",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 6,
          "difference": -0.86,
          "newPlanSg": "ISBL Train-1:\nIA1区保温施工配合ITR消项。A区V-11103设备系统隔离、内部检查\nIB1区配合ITR消项、撬块管线无应力报验\nIC1区SK12105管线无应力配管、玻璃钢罐修复、硫磺棚基础施工、电气仪表尾项收尾配合ITR消项。C区C-12101设备系统隔离、内部检查、C区焚烧炉内部检查、\nID1区保温修复配合ITR消项以及预试运工作、K-17101油运\nIE1区K16101ABC油运及配合、E区场坪及地坪修复、保温施工、ITR消项以及预试运工作。\n公共区IF/IG变电所.\nISBL Train-2:\nIA2区继续进行仪表接地线完善、地面电气、仪表、火气分支槽盒盖板安装，剩余灯安装、接线、撬块及设备上的法兰连接面法兰管理、剩余的照明穿线、接线管线试压，法兰管理、胺液罐与管线安装及池子扶手和踏步斜梯安装、氨液池东侧12米灯安装。\nIB2区F-41201热油炉耐火圈焊接、燃烧器安装、槽盒盖板安装、场坪施工、避雷针安装、F-13201热媒炉人孔打开、内部脚手架搭设\nIC2区继续进行焚烧炉点火撬电气、仪表电缆接线、法兰管理。\nID2区继续进行压缩机厂家电缆整改、焊道喷砂防腐、压缩机棚照明接线、管线试压、法兰管理。\nIE2区继续进行脱甲烷塔填料安装、空冷E-16201A-G螺栓力矩紧固、电气仪表电缆敷设，槽盒盖板安装、区撬块及设备上的法兰连接面法兰管理、管线试压，法兰管理、 E区E-16203ABC木板拆除、压缩机厂房1盏灯安装、E区V-18201、V-13202ABC、V-14201、SK-2301、SK-2302、V-13201灌浆\nIF2/IG2区SS09 G区、F区场地平整、管廊东侧沙坝石回填、西侧场坪开挖。V-47201、V-47202、V-48201罐灌浆、AC井井盖安装、11KV变压器Fence焊接、安装、槽盒盖板安装、伴热带安装、FAR02仪表接地井安装。\nIL2区 伴热线保温。\n预制区：防腐材料预制，\nOSBL:\nA01区屋顶通风口防雨管安装、电池间屋顶电缆穿线口切除、TPO膜修改焊接、电缆沟人工开挖30米\nA02区10-13轴顶板及透光板支撑件安装、剩余屋顶包边件及包角安装、7轴、12轴屋脊盖板安装、屋顶板补钉子和补胶、加油机棚C型钢下料、彩瓦下料、1-5轴剩余混凝土地坪浇筑、13-16轴混凝土地坪钢筋绑扎、支模、浇筑\nA03区和A04区内变电所内继续进行试运行、WALK DOWN消除尾项。\nA05区T-46001AB清理、报验封孔A08区配合WALK DOWN消除尾项。\nA08区场坪及换填。\nA09区蒸发池HDPE修复\nA10区尾项施工\nA13区配合WALK DOWN消除尾项。\nA16区停车棚场坪东西两侧场坪开挖、平整、压实、3米、4米道路报验、15米道路Fence大门基础浇筑、读卡器基础安装、读卡器防撞柱基础开挖、支模、钢筋绑扎、浇筑、4米道路Fence大门基础浇筑、15米道路Fence大门安装、ECP-1 Fence基础回填、开挖、屋顶漏雨试验完成及上下水管试漏、ECP-1室内执行机构安装、管线试压回装、除湿器、执行机构接线、其他尾项销项、电缆敷设、回填、外墙腻子、室内石膏板安装\nA17区污水罐安装、水箱上下水管安装、ECP-2屋顶预留口防雨胶刷胶、电缆敷设、回填\nA18区配合WALK DOWN消除尾项\nA00区排水沟修复报验\n道路：T1南侧道路报验\n搅拌站-A08区道路放线、开挖、刮平\nA09-A04区道路报验\nA04道路放线、开挖、刮平、配合抄平",
          "id": "232",
          "projectName": "鲁迈拉巴士拉天然气轻烃回收处理厂项目",
          "plan": 93.69,
          "problems": "1、问题和风险描述：复杂的当地社区关系; 解决措施：项目按照鲁迈拉项目的领导指挥，全力推行鲁迈拉BNGL项目可持续性发展计划，在复杂的社区关系的挑战下通过提供技能培训及就业岗位，平衡社区关系，帮助当地分包商逐步建立现代企业管理制度，项目至今未发生严重的部落阻工事件。\r\n2、问题和风险描述：壳牌严格的HSE管理:在壳牌严格的员工福利及12项保命法则的监督下，暴露出项目管理人员和作业人员HSE履职能力不足的问题，与壳牌的管理要求还存在差距。; 解决措施：项目部严格践行壳牌HSE飞鹰计划,突出HSE“有感领导”管理，通过培训进一步提升一线管理及作业人员的履职能力，营造全员履职安全的文化氛围。目前项目已经达到1000万安全人工时，201万公里安全行驶里程。\r\n"
        }, {
          "actual": 55.23,
          "weeklyNewId": "5831",
          "countermeasures": "1、偏差原因：厂家资料报批滞后; 解决措施：正在组织人员催交，但目前文件报批暂时不影响交货期。。\r\n2、偏差原因：设计进度滞后; 解决措施：受0版文件提交影响，目前已经要求设计及其分包编制赶工计划，严格按照更新计划出图。从下周开始将缩小计划偏差。。\r\n3、偏差原因：施工进度滞后; 解决措施：CPF1压缩机基础下的管道仍未拆除，需要协调业主尽快拆除，已给业主打报告协调。。\r\n",
          "newPlanSj": "1.继续督促剩余设计图纸提交。\n2.敦促设计按90%模型审查的意见，修改模型。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1.2023年1月20日合同生效，2023年2月16日开球会召开，2023年2月22日设计启动会召开，2023年4月14日完成HAZOP/HAZID/SIL研究；2023年7月24日，60% 3D模型审查完成；\n2.项目执行策略、采购策略、预算已经批准；\n3.付款里程碑 MS1.0/2.0/4.1业主已批准；\n4.地勘、测量现场工作完成；\n5.CPF1, CPF2基础施工进行中。\n6.CPF1安装工程已授标给中油七建、CPF2安装工程已授标给中油一建，目前两家施工单位正在编制施工计划以及人员和机具准备中。",
          "newPlanCg": "1.关门料增补。\n2.继续厂家巡检和催交催运。",
          "weeklyId": "5831",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 7,
          "difference": -0.81,
          "newPlanSg": "1、CPF1压缩机基础养护；管架人工开挖；\n2、CPF2变电所基础施工。",
          "id": "291",
          "projectName": "伊拉克哈法亚CPF1 CPF2 气体压缩系统升级项目",
          "plan": 56.04,
          "problems": "1、问题和风险描述：采购进度滞后的主要原因是厂家资料报批滞后; 解决措施：正在组织人员催交，但目前文件报批暂时不影响交货期。。\r\n2、问题和风险描述：目标计划执行整体滞后; 解决措施：目标计划是按业主要求提前三个月PA考虑的。。\r\n"
        }, {
          "actual": 97.81,
          "weeklyNewId": "5814",
          "countermeasures": "1、偏差原因：俄乌冲突导致的美欧制裁，四五期电气仪表设备材料没有按照原计划到场。; 解决措施：1. 进一步加大设备材料催交力度，敦促厂家及时报批文件，抓紧备料，加快生产和交付；\n2. 协调和指导生产厂家办理认证，加大厂家完工文件的催交力度。。\r\n",
          "newPlanSj": "重点协调厂商完成关键技术文件的报批工作以及现场TQ的处理",
          "newPlanSy": "1. 继续三期回路测试、功能测试。\n2. 梳理一期Punchlist尾项、NCR以及OSD等问题，关注现场问题尾项处理，紧盯一期尾项关闭。\n3. 推动NCR进行确认、销项，梳理影响三期投产的NCR状态。",
          "mainWork": "2017年4月11日项目合同生效，2017年11月6日进行HAZOP、SIL分析。2017年12月11日进行30% 3D模型审查。2018年7月20完成主要施工分包合同授标。2019年01月21日开始90%模型审核，2020年10月15日一期变电所投用。2021年6月9日，项目第一列生产线投产，俄罗斯总统普京在莫斯科通过远程连线发表致辞。2021年7月12日，项目第二列装置生产出合格干气，输往天然气脱液态烃和氮氦提纯装置。2022年10月8日，3-30单元天然气脱水脱汞装置预试运全面完成，加热炉长明灯点火成功，顺利进入烘炉阶段，10月15日加热炉烘炉结束。11月6日3-30单元引入原料气进行装置升温。11月8日3-110B压缩机组启机，产品气外输；11月20日3-110A压缩机组启机，目前处于循环模式。3-30单元装置继续吸附、再生、冷却循环。2022年12月11日，各吸附塔干气含水量指标分析化验全部达到设计指标。2023年2月3日，俄罗斯AGPP项目P2标段一二期机械完工证书正式签署。2023年6月15日，AGPP项目三期变电所一次受电成功，为项目三期开工投产奠定了基础。2023年8月1日，1-70单元液态烃脱硫和1-60单元分馏两套装置达到设计处理量，产品全部合格，实现了开工一次投产成功。今年重点工作是全力配合业主和总包商实现3期第四列装置在年底投产。",
          "newPlanCg": "1. 协调相关厂服到场服务。近期协调进厂厂服：协调厂服2人，处理济柴设备问题和开车试运； 协调1人负责2/3/4-110 压缩机组控制系统试运监督；协调1人负责压缩机组2/3/4-110 单元防喘阀试运监督； 协调2人负责3期AUMS AUCS的调试运工作。\n2. 继续做好增补物资采购、运输工作。\n3. 进行四五期设备材料的催交、催运、监造检验、到货报验和仓储管理，推进在途的管配件材料的运输工作。",
          "weeklyId": "5814",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 8,
          "difference": -0.80,
          "newPlanSg": "梳理一期Punchlist尾项、紧盯一期尾项关闭。",
          "id": "202",
          "projectName": "阿穆尔天然气处理厂建设项目(非专利单元）",
          "plan": 98.61,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 99.00,
          "weeklyNewId": "5766",
          "countermeasures": "1、偏差原因：Koulele CPF：各区域道路施工未完成。; 解决措施：已调整人员进行道路的施工，预计在11月底前完成，不影响投产。。\r\n2、偏差原因：Koulele FPF：CE断块7口井滞后; 解决措施：CE断块属于第三阶段投产井口预计1130前完成（未完成部分为业主由电潜泵改螺杆泵变更，不具备施工条件）。。\r\n3、偏差原因：FGD：人员和设备正在集中完成第一阶段投产目标，第二阶段施工进展缓慢。; 解决措施：施工资源优先保障GOUMERI CPF和SOKOR FPF一阶段投产工作内容。\r\n",
          "newPlanSj": "无",
          "newPlanSy": "后续井口投产时间待业主通知。",
          "mainWork": "1、详设勘察E项目：2019年12月16日，项目授标启动；2020年4月29日，受疫情影响暂缓；2021年6月26日，项目重新启动；2022年8月31日，设计已成功实现主体关闭。设计人员现场技术服务中。\n2、电站EP项目：2021年2月28日，发电站项目授标；2021年3月10日，发电站项目启动。2022年1月19日，完成90%模型审查工作。2022年7月31日，济柴第一批主机部分已全部发海运；2022年8月31日，Solar发电机全部抵达现场；2022年12月20日，济柴所有设备到达现场。BOP设备已到现场，BOP最后一批大宗料物资在3月9日到现场。济柴和Solar厂家人员现场服务中。目前5台发电机完成4台调试和投用。\n3、PCC项目（CPECC）：2021年3月14日，项目合同签订。2021年10月1日开始全面启动。2021年11月15日，业主批复开工报告，Koulele CPF的15000立罐基础开工。2022年3月16日，GOUMERI CPF土建开工。2022年6月22日，Koulele CPF储罐安装开始。2022年9月1日，站外井口/3PE管道/电力线路施工开始。2022年10月10日，CPF地下管道和主接地网开工。2022年11月4日，5台索拉发电机组吊装开始。2022年12月1日，CPF地上工艺管线开始预制和1#主管廊钢结构开始安装。2022年12月31日，30000立储油罐主体施工完。2023年1月9日，33KV电缆线路Koulele W-1 BS段开始立杆。2023年1月15日，第一台储罐上水做沉降试验（3000m³消防水罐A）。2023年1月16日，火炬基础、高低压火炬分离罐泵棚基础开始开挖；1月28日，脱气塔吊装组对完成；2月22日，15000m³沉降罐主体施工完；2月25日，30000m³储油罐开始上水。3月20日，火炬开始安装。3月28日，CPF开始敷设电气电缆。3月30日，30000m³储油罐沉降试验完成。4月1日，DIBEILLA G-1 BS的33KV电力线路开始布管。4月23日，15000m³沉降罐沉降试验完成。4月28日，Koulele CPF火炬塔架吊装完成。5月29日，外输计量撬安装就位。6月20日，发电站施工完成，进入预试运阶段。7月15日，KOULELE CPF 3号双燃料发电机点火调试发电；火炬液化气点火测试成功。8月3日，Dibeilla济柴发电机启动。8月5日，Koulele CPF火炬点火，压缩机及索拉发电机2#和4#机组点火运行，气系统和发电站投用。8月29日，FANA S-1 33KV OHTL送电；9月1日FANA W-1 33KV OHTL送电。8月22日，Dibeilla G-1 33KV送电；8月29日， FANA S-1 33KV OHTL；9月1日，FANA W-1 33KV OHTL送电；9月6日，Dibeilla G-1 11KV送电；9月11日，KOULELE W-1的33KV OHTL送电完成；9月15日Koulele C断块井口陆续送电，具备开井投油条件。9月25日前，完成G断块和CN断块井场送电。本周，2023年10月9日，完成KOULELE CPF消防泡沫系统试运；10月12日，完成KOULELE  CPF油系统氮气置换，待进油投产；2023年10月13日，KOULELE CPF周围数字井断块井场电力线路上电（至此，OHTL全部上电）；10月17日，完成KOULELE  CPF投产前最后一次消防系统测试；II阶段投产内容全部施工完，III阶段（12月下旬）投产内容施工完93%。10月18日开启第一口油井，10月18日KOULELE-CPF顺利投油；本周投产6口井，累计投产20口井；10月30日CPF原油实现外输。",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5766",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 9,
          "difference": -0.54,
          "newPlanSg": "1、已完成MC检查的三查四定问题进行整改。CPF南大门施工。架空线路：三查四定问题整改。井口：CE18区块22个井场施工完97%。（第三阶段投产内容）\n2、道路施工完82%；\n3、后续开井按照业主通知进行。",
          "id": "172",
          "projectName": "尼日尔AGADEM油田二期地面工程项目",
          "plan": 99.54,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 96.48,
          "weeklyNewId": "5784",
          "countermeasures": "1、偏差原因：暂无; 解决措施：暂无。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "1、2021年03月14日，项目合同签订。\n2、2021年03月16日，业主下发GOLOLO早投启动函。\n3、2021年09月30日，业主下发启动函，合同2021年10月01日正式生效。\n4、2021年11月15日，业主批复FGD油田地面建设工程开工报告。\n5、2022年3月5日，GOLOLO项目投产。\n6、2023年7月7日，PP电站MC完成。\n7、2023年7月13日，天然气系统MC完成。\n8、2023年7月24日，33KV架空线路MC完成。\n9、2023年8月11日DOU-FPF-TO-GOU-CPF油气管线MC完成。\n10、2023年8月12日CPF油系统MC完成。\n11、2023年8月17日CPF变电站和中控室MC完成。\n12、2023年8月29日SOKOR-FPF油气系统MC完成。\n13、2023年8月31日DOUGOULE-FPF油气系统MC完成。\n14、2023年9月16日DOUGOULE-OGM和DOUGOULE-OGM-TO-DOUGOULE-FPF油管线MC完成。",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5784",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 10,
          "difference": -0.39,
          "newPlanSg": "\"1、GOU CPF电仪调试，压缩机调试。\n2、Gololo接地施工；盘柜试验；电缆敷设；变电站房屋施工；电缆接线；照明施工。\n3、Dougoule FPF变电站施工；仪表通讯接线、打点测试；蒸发池施工。\n4、Faringa FPF照明施工；机柜接线；变电站房屋施工。\n5、Sokor FPF保温施工。\n6、DOU区域11kV OHTL拉线盘施工。\n7、FSF井场POS预制；单井管线挖沟、下沟、连头、光缆敷设、回填； 井场配管施工、电缆敷设、接线施工、照明施工。\"",
          "id": "148",
          "projectName": "尼日尔二期FGD区块油田地面工程项目",
          "plan": 96.87,
          "problems": "1、问题和风险描述：问题; 解决措施：无。\r\n2、问题和风险描述：风险; 解决措施：无。\r\n"
        }, {
          "actual": 79.98,
          "weeklyNewId": "5812",
          "countermeasures": "1、偏差原因：业主多轮意见及审查意见滞后。; 解决措施：督促设计院抓紧赶工，追赶设计进度，增加人力资源配置和人力资源优化，提高部分专业与KBR沟通及技术解决能力，强化专业的进度意识和进度计划执行力；加强协调与督促业主方对设计文件的审批进度，就有争议的工作范围与业主做好澄清工作。。\r\n2、偏差原因：满足设计要求的厂家资料未及时提供，.采购工作下订单滞后，采购厂家生产制造进度滞后。; 解决措施：抓紧与供应商和设计沟通，及时完成订单工作，加快生产制造进度。。\r\n3、偏差原因：施工方面由于全部采用当地分包商承担，当地分包商的施工作业效率把控难度较大。; 解决措施：加强对当地施工队伍的管理及引导，在保证安全和质量的前提下确保进度受控。。\r\n",
          "newPlanSj": "出版剩余图纸：\nSil Verification Report\nMaintenance Manualfor SGTF\nHSE Case For Operation Phase\nPerformance Standards For Sces - Operation Phase",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "项目设计工作出版剩余厂家资料图纸；采购目前已完成74个订单签署，进行剩余1项MR技术澄清；施工方面正在进行主装置区域房建土建施工、设备及钢结构安装，站外管线布管焊接作业及CPF1、CPF2和DS2站基础施工。",
          "newPlanCg": "第二批通讯系统继续运输。",
          "weeklyId": "5812",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 11,
          "difference": -0.32,
          "newPlanSg": "继续进行设备及附件安装，完成站外管线补漆及穿越作业，进行站外场站的施工作业。",
          "id": "226",
          "projectName": "马季努油田酸气项目",
          "plan": 80.30,
          "problems": "1、问题和风险描述：风险; 解决措施：安全及安保风险,酸气项目所处的Majnoon油田周边社区情况较复杂，项目人员居住和施工区域较为集中，且KBR、BOC与项目部、当地分包商人员在现场集中办公。虽然油田核心安保区与外界相对封闭，但油田周边经常发生抗议活动与示威游行，今年10月份在Majnoon油田还发生了当地人持枪袭击油田建设项目人员的安保事件，随着伊拉克新政府换届，项目社会安全形势则更加严峻。\r\n2、问题和风险描述：风险; 解决措施：HSE风险酸气项目最大限度进行当地分包，是地区公司实施大面积当地分包的试点项目，当地分包商HSE体系管理水平差，组织机构相对不健全，人员流动性强，安全意识普遍不高，且文化差异大，执行力不强，HSE管理难度大。\r\n3、问题和风险描述：风险; 解决措施：疫情风险酸气项目85%以上工作量实施当地分包，对于分包商员工上岗前集中隔离和网格化难度极大，且项目管理团队分别在阿联酋和伊拉克与BOC、KBR和当地分包商多方集中办公，疫情管控难度大，为推动项目执行与外界接触的频率和接触时间远超其他项目，疫情管控难度大。\r\n"
        }, {
          "actual": 49.30,
          "weeklyNewId": "5828",
          "countermeasures": "1、偏差原因：通信电缆MR滞后；PAGA和CCTV厂家输入滞后。; 解决措施：通信电缆MR文件已报业主审批，将于下周出版0版。加紧督促PAGA和CCTV厂家提供输入。。\r\n2、偏差原因：土建工程滞后。尽管项目由BR、AI Jaber、AWI三家混凝土供应商，当前DS6和DS7站桩基、基础施工都在进行，混凝土浇筑量较大，且这三家公司首先满足自己工程需求，导致混凝土供应不足，时常中断，土建进度滞后。; 解决措施：项目部每日晚间和各中方分包商一起召开日会，商定混凝土需求计划，提前和混凝土供应商沟通、预订，尽量避免需求集中导致供应不足。。\r\n",
          "newPlanSj": "1、出版仪表电缆MR（Rev.B)、通信电缆MR（Rev.0)。\n2、出版LER改造TBE（Rev.B)、电缆桥架TBE（Rev.0)、孔板TBE（Rev.0)、接地及灯具保护大宗料（Rev.0)。\n3、出版剩余设备桩基和基础施工图。",
          "newPlanSy": "1、数据库准备中。",
          "mainWork": "一、简述当前完成的主要工作：\n设计文件总计约3340份，累计提交2428份，累计完成72%；采购包询价文件RFQ共计81份，累计发出72份，累计完成87%；采购包订单共计81个，累计签署67个，累计完成82%；桩基总计1181根，累计完成885根，累计完成75%；主要土建主管廊、脱盐脱水撬、仪表风和氮气撬、污水罐等基础施工和开/闭排池土方开挖；早期土建场平总计56734立方，累计完成20513立方，累计完成36%，正在进行管涵、围栏、岗楼等基础施工。\n二、关键节点完成情况：\n1、设计关闭。当前正在加紧推动关键土建IFC图纸的出版，土建基础图施工图在11月15日全部完成；推动厂家提供关键设计输入，确保90%模型审查在11月13日完成，协调业主缩短设计文件审查周期，目标在2023年年底设计关闭。\n2、订单生产及催交。国内订单10个，其中2个订单完成交付，8个正在生产中。国内订单与采购中心进行双周会沟通，请求采购中心在催交上予以协助和协调，目前进展可控。阿联酋订单共51个，项目团队每周均按计划循环进行巡检。其余第三国订单共6个，正在加紧进行签证办理，进行现场巡检与核实。\n3、桩基施工。桩基总计1181根，累计完成885根，累计完成75%。\n4、早期土建施工（场平、围栏、管涵、岗楼、道路、排水系统等）。当地分包商RAK和BR分别在DS7和DS6进行场地平整；围栏、管涵和岗楼基础施工。\n5、主要土建施工。主要设备基础施工陆续开展。正在进行主管廊、脱盐脱水撬、仪表风和氮气撬、冲洗水罐等基础施工和开/闭排池土方开挖。\n三、下一步工作计划：\n1、2023年11月15日完成土建基础施工图纸。\n2、2023年12月30日前完成全部（总数81个，剩余14个订单）采购订单签署。\n3、2023年12月30日完成总计1181根桩基施工，全部交付基础施工。",
          "newPlanCg": "1、签署电缆桥架等订单。\n2、管道特殊材料商务谈判。\n3、重点督促订单执行进度，催要关键图纸。\n4、跟踪、督促厂家提交投标文件。\n5、围栏到岗，清关。",
          "weeklyId": "5828",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 12,
          "difference": -0.32,
          "newPlanSg": "1、OT2(DS7)桩基工程：桩基施工46根；桩头开挖、破桩、桩身承载力和完整性测试。\n2、OT2(DS7)早期土建：火炬区及连接线区域场地平整、压实；围栏、管涵和岗楼基础施工。\n3、OT2(DS7)主要土建：主管廊承台绑筋支模及浇筑；开/闭排池开挖；仪表风和氮气撬承台绑筋支模；脱盐脱水撬垫层浇筑；LER/LCR、分离器开挖。\n4、OT3(DS6)桩基工程：桩基施工42根；桩头开挖、破桩、桩身承载力和完整性测试。\n5、OT3(DS6)早期土建：火炬区及连接线区域场地平整、压实；围栏、管涵和岗楼基础施工。\n6、OT3(DS6)主要土建：主管廊承台绑筋支模及浇筑；开/闭排池开挖、冲洗水罐承台绑筋支模；脱盐脱水撬承台浇筑；加热炉基础垫层施工。",
          "id": "218",
          "projectName": "伊拉克西古尔纳-1油田原油处理列项目",
          "plan": 49.62,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 93.29,
          "weeklyNewId": "5748",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "无",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "一、当前累计完成的主要工作\n1、设计\n（1）完成0版图纸。\n2、采购\n(1)共143个标包，已到场142个标包。\n3、施工\n1）联合站、转运站\n（1）完成储罐基础、储罐安装、防腐保温施工。\n（2）完成建筑物单体基础、主体、墙体、装饰装修。\n（3）完成管线焊接、吹扫试压（除联合站放空区）。\n（4）完成电缆敷设及接线，单机调试。\n2）铁路专线\n（1）完成站内工程，站外涵洞，外线路基、道枕、钢轨施工。\n3）外输管线\n（1）全部完成。\n二、关键节点完成情况\n1、完成联合站、转运站地基处理、储罐基础、储罐安装、防腐保温施工。\n2、完成联合站、转运站建筑单体，电缆敷设及接线，单机调试施工。\n3、完成外输管线全部工程。\n4、完成铁路专线站内工程。\n三、下一步工作计划\n1、联合站放空区火炬等设备安装。\n2、配合试运投产工作。",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5748",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 13,
          "difference": -0.20,
          "newPlanSg": "一、联合站\n1、进行放空区设备安装。\n2、进行三查四定及问题事项整改。\n3、进行场区系统联调、试运投产卸油。\n4、进行第二电源杆塔基础、电杆安装施工。\n二、转运站\n1、进行三查四定及问题事项整改。\n2、进行场区系统联调、储能热运。\n三、铁路专用线\n1、进行综合办公楼装饰装修、二次结构施工。",
          "id": "203",
          "projectName": "巴彦油田兴华区块（兴华1）产能地面建设及配套工程",
          "plan": 93.49,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 99.86,
          "weeklyNewId": "5782",
          "countermeasures": "1、偏差原因：暂无; 解决措施：暂无。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "1. 2020年07月20日，KOULELE油田群的先锋营地建成，具备使用条件。\n2. 2021年03月14日，项目合同签订。\n3. 2021年05月24日，业主发布关于长周期设备（LLE）采购准备和施工临时营地建设工作。\n4. 2021年09月03日，业主下发关于前期开工物资采购、施工设备机具采购发运和程序文件提前编制的回函。\n5. 2021年09月30日，项目启动函下发。\n6. 2021年10月28日，FANA-S1营建完成。\n7. 2021年11月16日， KOULELE-W1营建完成。\n8. 2022年01月16日，站间管道打火开焊，2022年1月19日，站间管线二机组打火开焊。\n9.2022年02月17日，站间管道三机组打火开焊。\n10.2022年03月05日，站间管道四机组打火开焊。\n11.2022年3月16日，光缆敷设开始，小回填开始。\n12.2022年4月17日，SFPF-KCPF气管线主线焊接完成。",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5782",
          "parentId": "zy1",
          "xh": 14,
          "difference": -0.14,
          "newPlanSg": "1、站外管线及井场收尾",
          "id": "149",
          "projectName": "尼日尔二期Koulele区块油田地面工程项目",
          "plan": 100.00,
          "problems": "1、问题和风险描述：问题; 解决措施：暂无。\r\n2、问题和风险描述：风险; 解决措施：暂无。\r\n"
        }],
        "id": "zy1",
        "projectName": "油气田地面工程"
      }, {
        "children": [{
          "actual": 32.83,
          "weeklyNewId": "5815",
          "countermeasures": "1、偏差原因：商州区房屋，坟群，三杆拆迁量大，大棚及经济作物赔偿价格过高，地方政府整体协调进展缓慢。; 解决措施：持续加强与地方政府沟通，催促各级政府尽快调解决沿线难堵点问题，推进后续工作开展。。\r\n2、偏差原因：隧道交付严重滞后，压缩我方隧道施工时间，影响整体计划推进。; 解决措施：随时积极关注控制性工程隧道主体施工进度，及时调整施工资源及装备的投入。。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "线路长度159.3km，钻爆隧道42条，顶管隧道穿越1条，盾构隧道1条。测量放线累计106km（线路已完成）外协征地93.969km；扫线85.991km；布管68.123km；管道焊接67.814km/6227道；防腐补口63.910km/5564道；开挖68.598km；下沟67.058km；一次回填54.90572km；二次回填48.704km；地貌恢复29.083km；水工保护36910.8m³。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5815",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 1,
          "difference": -6.11,
          "newPlanSg": "清点计划完成1.4km，扫线完成1.6km，焊接完成2.3km，防腐完成2.3km，开挖1.4km；一般单体穿越完成18条通过权手续办理，完成穿越施工1条.",
          "id": "204",
          "projectName": "西气东输三线中段（中卫-吉安）项目中卫-枣阳段工程线路工程第七标段",
          "plan": 38.94,
          "problems": "1、问题和风险描述：商州区段面涉及隧道较多，将线路拆分零碎，涉及7个乡镇24个村社，点多面广；坟群、通信及动力电杆、大棚、房屋等附着物搬迁量极大；地方民风彪悍，村民要价高对政府补赔偿单价不予认可；同期有西十高铁、西康高铁、丹宁东和洛卢高速等地方基建项目在建，导致市县到镇村各级政府对西三中项目支持力度不足；造成外协工作推进极为缓慢。; 解决措施：抽调具有丰富外协经验的管理人员，组成外协部和现场协调员两级协调体系，重大问题及时向业主汇报；提前安排人员详细了解各类障碍物、地上附着物、农田林木的种类、民风民俗等情况；把“依靠地方政府、主动协调各方、服务施工生产”作为外协工作的指导方针，积极主动与地方政府取得联系；以乡镇为单位，每个乡镇区域安排专人负责，通过当地政府对群众展开协调工作，对群众敏感的赔偿价格、计算方法等实际问题不回避。。\r\n"
        }, {
          "actual": 52.36,
          "weeklyNewId": "5793",
          "countermeasures": "1、偏差原因：当地安全形势仍然高危，该高危的社会环境严重影响项目人员动迁及现场管理工作，导致焊接、管道下沟、回填等各项作业无法顺利开展，严重影响项目推进; 解决措施：1）增强安保力量，项目安保力量共498人，构成由政府武装力量(警察、陆军士兵和安防士兵)+部落/社区安防力量+安保公司,满足集团公司要求。\n2）全面布置人防措施，动态安保配置，从人防、物防、技术防、信息防等多方面确保安全，尽可能为现场施工奠定安全、良好得基础；\n3）及时更新安保方案、应急管理，确保方案等符合实际，项目能够落实执行；增加人员防恐培训，定期组织社会安全知识宣贯，增加人员安全意识。。\r\n",
          "newPlanSj": "继续升版提交设计文件；配合采办工作。准备采办文件，回复厂家澄清，技术交流，准备TBE文件。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "设计：文件共计3758份，已提交初版文件3513份，目前关闭2405份；\n采办：主线路钢管共计325公里，已全部到场；采办包共计104，45个已下达PO。    \n施工：管线扫线本周完成5.97公里，累计完成318.66公里；焊接本周完成128道，累计完成21462道，共计268.76公里；焊口RT检测本周完成138道，累计完成21353道；焊接合格率：96.44% ；防腐补口本周完成519道，累计完成18927道（225公里）；管沟开挖本周完成12.35公里，累计完成204.84公里；管道下沟本周完成6.94公里，累计完成198.56公里；连头本周完成16处，累计完成222处；因Shika河雨季水位上涨，暂停Shika河HDD工作。Headjija河光缆管回拖完成，主管导向五孔级扩孔(52寸）累计完成207m/513.63m。公路/铁路顶管施工，已经完成4处，正在施工2处。三座阀室正在施工。",
          "newPlanCg": "跟踪人孔清关情况; 跟踪热收缩带第4批运输动态。跟踪三通发运。",
          "weeklyId": "5793",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 2,
          "difference": -3.94,
          "newPlanSg": "焊接500道口",
          "id": "111",
          "projectName": "尼日利亚AKK天然气管道工程",
          "plan": 56.30,
          "problems": "1、问题和风险描述：项目所在地区社会依托较差，存在严重安全风险，严重影响项目推进; 解决措施：1.和谐沿线社区和周边安全机构关系，充分利用安保公司专业能力和沿线社区多优势，多渠道信息收集研判，建立联防联控机制和预警机制； \n2.营地实施常态化封闭式管理，坚持“非必要，不外出”原则，实行出行审批制度，行程保密，外出时配足安保力量；精简中方人数，严禁中方人员夜间外出； \n3.强化营地安保“四防”措施严格落实； \n4.建立应急管理机制，做好应急物资储备，定期进行培训和应急演练，提高全员应急意识和应急事件处理能力。。\r\n"
        }, {
          "actual": 3.61,
          "weeklyNewId": "5767",
          "countermeasures": "1、偏差原因：内江市发改委启动会没有召开，威远县政府强令停止施工，市中区和东兴区政府也不支持，造成青苗及地面附着物补偿标准等文件出具时间滞后，土建1、2、3标停工，无施工段面，外协开展协调难度大且进展缓慢。; 解决措施：加快外协协调推进工作。\r\n",
          "newPlanSj": "无",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1.通过权办理：已完成12条单体道路(4条省道取得穿越行政许可手续)、5条河流(已备案)，16条地下管道所需施工方案和应急预案编制已完成。\n2.不涉及航道的河流穿越:共计12处(已备案)。\n3.临时用地许可证：东兴区、市中区、威远县均已取得复垦批复。\n4.已完成3座阀室、1座站场的勘察定界工作。首站及1号阀室分户资料已上报2、3号阀室本周完成分户资料上报。\n5.工艺口焊接完成14项，理化性能试验完成14项，焊接工艺评定报告编制完成14项。\n6.新增直管-直管焊接工艺10项，工艺口焊接完成10项，理化性能试验完成10项，焊接工艺评定报告编制完成10项。\n7.新增全壁厚返修工艺4项，工艺口焊接完成4项，理化性能试验完成4项，焊接工艺评定报告编制完成4项。",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5767",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 3,
          "difference": -2.65,
          "newPlanSg": "1.协调威远县，东兴区国土执法队，保障机组正常焊接；\n2.市中区，东兴区交通运输局穿越缴费通知单的领取及汇报业主项目部；\n3.威远县3条国省县道，联系县交通运输局落实穿越许可的出具;\n4.落实评估公司及沉降观测公司协议签订前的相关材料和选商;\n5.顶管机组新进班组报验；报审资料自查并进行整改。\n6.AC090段管沟自检自查；\n7.AC段设计变更整理；\n8.继续编制线路因避让坟群需路由调整的申请报告及相关变更附件（土建3标段4处）；根据设计修改完成后的《AB080-081与兰成渝输油管道交叉技术方案》，增加阴极保护干扰措施内容后发兰成渝内江作业区审查；\n9.整理焊接机组补录数据。\n10.调试防腐一机组设备。\n11.下周放线1km,清点1km,扫线3.7km,管沟开挖3.5km,运管4km,布管3.5km,管道焊接3.48km,防腐补口1.75km;\n12.AC009号桩完成顶管施工;AA097号桩完成顶管施工；",
          "id": "320",
          "projectName": "川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段(威远泸县-铜梁)线路工程施工一标段",
          "plan": 6.26,
          "problems": "1、问题和风险描述：由于省市级启动会未召开，内江市发改委要求各镇叫停土建施工；前期做村级工作，进行部分扫线、开挖工作，现龙会镇及下级村委也不允许继续土建施工，造成土建1、2、3标停工；其余三个标段虽未停工，但地方政府支持力度不够，外协问题得不到积极处理，造成施工段面不连续且进展缓慢。; 解决措施：加快外协协调推进工作，特别是业主组织召开的省市级启动会。。\r\n"
        }, {
          "actual": 79.93,
          "weeklyNewId": "5794",
          "countermeasures": "1、偏差原因：由于天然气价格上涨，下游电厂暂无供气发电需求，导致业主对于项目码头栈桥及陆上部分推动不积极，甚至采取各种手段阻止项目推进，但业主有意加快推进FSRU船舶改造部分完工，以用于天然气运输。; 解决措施：1、项目部根据目前形势调整了项目实施策略，加快推进FSRU船舶改造维修；\n2、加紧与业主就现场问题进行谈判，明确后续施工内容。\n3、7月26日，7月27日，管道局副经理与业主方、塞浦路斯大使馆进行了两次会议交流，沟通效果良好。7月28日，根据与业主方会议内容，管道局副经理对项目做出相关安排指示，进一步推动项目进展。。\r\n2、偏差原因：项目执行过程中与业主存在重大技术争议（栈桥部分的工作范围、工作量及功能性变化导致），我方与业主就技术争议持续了长期谈判，不仅影响项目工期进展，同时还有部分费用变更，我方和业主就项目争议等问题多次召开专题会议进行商讨，我方同时聘请了专家和设计公司对设计提出优化方案，遭到业主多次拒绝，业主蛮横消极的态度导致项目设计及采办工作无法正常开展。; 解决措施：栈桥部分打桩已经开始，目前进展顺利，加强与业主方沟通，积极做好风险应对，坚持工期及费用的索赔，维护好企业利益，同时就管桩防腐损坏责任界面正与分包商进行谈判。。\r\n",
          "newPlanSj": "1)为FSRU气试工作提供技术支持；\n2)加快On/Offshore关键图纸的出图和提交工作；",
          "newPlanSy": "程序文件升版",
          "mainWork": "FSRU部分：计划进度94.42%，实际进度92.45，\n1.维修工作：总计688项，已全部开展完成，各区域施工已基本结束。\n2.动力模块施工，总共7层，已经完成全部施工作业。\n3.再气化模块施工，总共3层，模块内部施工已全部结束。\n4.改造部分：各区域施工已基本完成。\n5.试运调试工作：全船ITR整体完成率98.87%，全船总共有调试程序124个，其中改装部分55个，已完成19个，完成率34.5%；原船部分69个，已完成47个，完成率68.1%。继续推进剩余ITR A&B报验，及Punch A&B的关闭，并跟踪海试意见的整改情况。FSRU已按照计划路线前往黄海海域完成气试，10月27日下午气试结束，抵达船厂6号码头。\n塞浦路斯部分：计划进度27.87%，实际进度23.77%，PRMS站已完成场平，现场临时仓库已建设完成。AGI区域基础开挖工作和地面强夯施工已完成，正在进行回填施工。Buffer区域完成开挖及地基处理，相关焊评已经完成，已出具机械性能报告，相关焊材、焊机及施工材料已到场。正在进行管道铺设对接，为管道焊接做准备工作，四公司施工人员正在办理签证，分配动迁到现场。栈桥桩基施工截至目前，桩基共计743根、已完成278根，管桩切割完成274根。栈桥桥墩管帽预制完成17个桥墩（共计49个桥墩），T字梁预制正在进行钢筋绑扎和锚索安装工作。\n试运文件已开展3个通用文件的编写和陆上总体试运方案的提交升版，完工数据库建立完善中，其他各专业试运程序受关键设计/厂家文件不全影响暂时无法完成，根据现有文件编写中。",
          "newPlanCg": "跟踪On/Offshore部分设备生产检验和发货动态，推进剩余采办包寻源、招标和合同签署工作。",
          "weeklyId": "5794",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 4,
          "difference": -2.00,
          "newPlanSg": "1)跟踪船厂关于海试意见的整改情况；\n2)推进气试过程中系统剩余系统测试和设备调试工作；\n3)继续进行海上栈桥打桩施工和T字梁预制工作；\n4)继续进行AGI区域分层压实回填施工。",
          "id": "119",
          "projectName": "塞浦路斯LNG终端工程EPC项目",
          "plan": 81.93,
          "problems": "1、问题和风险描述：项目移交风险：现阶段业主已和中联油签署供油合同至2024年4月，2025年的供油合同也在商议中，如果下游电厂如果持续没有接收天然气计划，项目面临较大的移交风险。; 解决措施：由公司主要领导挂牌督导，与业主积极沟通，加快谈判进程。。\r\n2、问题和风险描述：项目仲裁流程长（预计2-3年）且推进缓慢，环节较多，且最终仲裁结果未知; 解决措施：目前双方仲裁员正在共同推举仲裁主席，预计7月底之前获得LCIA认可，随即进入仲裁庭的组建流程。预计8月初由三名仲裁员组建的仲裁庭成立，随即开始召开第一次案件管理会议，双方开始提交正式诉状及对应材料。项目正在配合律师物色造价专家，未来通过工期延误分析报告及我方提供的支持材料进行价格分析，确定我方最终仲裁标的金额，准备高质量准备仲裁相关材料。。\r\n3、问题和风险描述：目前FSRU船舶改造工作已接近尾声，岸上部分仍在执行，现在业主及能矿部采取拖延谈判的策略，存在我方移交船舶之后被业主立即恶意终止合同的风险。; 解决措施：通过谈判，最大努力化解风险，尽量在FSRU移交前与业主就岸上部分工作达成一致，避免因FSRU移交，使得我方失去谈判主动权。。\r\n4、问题和风险描述：外部环境风险（能源政策、政府机构调整、业主方执行态度分歧）; 解决措施：密切关注当地政府政策，机构调整等问题，抓住问题主要矛盾，保持足够的耐心，适时找到对我方有利的点，争取对我方有利的权益；日常保持与中国驻塞浦路斯大使馆的密切沟通，争取多方支持。\r\n"
        }, {
          "actual": 1.35,
          "weeklyNewId": "5789",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "暂无",
          "newPlanSy": "暂无",
          "mainWork": "1）程序文件提交：AGI共需提交EPC管理文件298个，目前已提交IFR版文件192个，返回190个；提交IFA版文件135个，返回134个；提交AFC版文件128个；共有76个文件达到ACC状态。\n2）设计文件情况：1.完成9月份线路背书工作；2.升版营地设计文件；3.乌干达段准备进场测量，坦桑段开展三穿生物多样性调查和埋设控制桩；4.现场配合K河钻探工作；5.继续开展地震断裂带第二阶段勘察内业工作；6.关于取消GRE证明向业主提交TQ；7.升版LOT1穿越清单，升版线路热煨弯管MTO；8.参加业主组织的预制图意见讨论会，组织中化四建修改；参加业主组织的管道镀锌TQ澄清会；9.协调设计院开展采办支持工作。\n3）采办工作：1、营房A包散货第一批：10月15日已到港，目前预计靠泊时间为10月25日。营房B包散货第一批：发运时间9月23日，预计10月25日到港；营房A包集装箱第一批：10月18日已发运；营房B包散货第一批：10月20日已发运。2、补口材料采购，等待业主验厂。3、水处理系统PID及计算书已完成审核，10月16日已通知厂家生产。4、三桩一牌及警示带，已完成5家厂家交流。5、NSD办理进度：10月13日已提交贸促会办理。6、营地用配电柜/控制柜：10月23日完成采购方案OA审批。7、线路穿越用套管：10月20日收到物装上报的采购方案。8、接地散材：10月22日收到质量部关于采购数量的回复。9、钢结构第一批：10月23日收到物装上报的采购方案。10、GRE管及管件：10月23日收到物装上报的采购方案。11、CS钢管：10月30日截标，正在澄清。12、CS管件：10月17日收到物装上报的采购方案。13、CS法兰：10月19日采购方案完成OA审核。14、属地清关及内陆运输：三家属地物流服务商均已完成授标前谈判。15、来料加工咨询服务:已完成定商；16、线路焊材返修工艺评定用管：10月20日完成谈判，已定商。17、线路焊材第二批E9018,E91T1（填盖）：10月18日研究院提供适应性评价报告，10月24日将采购结果上传OA。18、坦桑车辆车辆：本周将交付23辆pick up，安排IVMS安装及业主检验；TRA已返回7辆SUV免VAT信函；等待MOF返回免除进口税和消费税的信函乌干达已交付3台皮卡，预计下周内完成3车的交付。19、线路焊材焊评用材料:已与物装公司沟通，由物装处理焊评用材料的运输及清关；20、EOI：巴车，货车，挖机和吊车已完成EOI评审，二公司5个PQR已ACC，坦桑段巴车，货车，乌干达段自卸吊ACC。\n4）现场进展：1.提交穿河程序文件，审核试压、穿缆机培训报告文件；2.与业主沟通线路后续执行策略及控制桩加密事宜；3.起草控制桩加密GO NO GO进，跟进、更新各项内容；4.起草生物多样性调研、测量放线GO NO GO清单；5.编制提交喷漆程序文件，审核反馈临时围栏安装和排水、保温程序文件意见；6.更新AGI可施工性汇报材料未关闭项进展；7.准备和组织内部AGI工艺试压讨论会；8.提交回复的业主信函；9.营地计划：组织一二四公司进行了营地计划的更新，包括计划本月开工的营地的建设时间，第一批建设营地剩余板房的需求计划，第二批板房的需求计划等。10.完成各营地业主厨房餐厅设备清单的梳理，并进入采购流程。11.梳理MCPY15GNG遗留项，并安排专人进行跟进。乌干达营地GNG正常开展；MCPY6/10的GNG第一次进行；正在沟通准备开展MCPY11/15的GNG，全力支持营地开工前的准备工作。",
          "newPlanCg": "暂无",
          "weeklyId": "5789",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 5,
          "difference": -1.57,
          "newPlanSg": "暂无",
          "id": "329",
          "projectName": "东非原油外输管道项目",
          "plan": 2.92,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 95.14,
          "weeklyNewId": "5791",
          "countermeasures": "1、偏差原因：站场方面：甲、乙购设备厂家服务人员因“726”事件无法动迁至现场，对现场调试工作造成影响。其中甲供主泵、电液联动执行机构及乙供消防控制系统、中压柜必须由厂家技术人员到场后开展，上述设备调试工作受到影响。; 解决措施：对于可以远程指导调试的设备，采取厂家技术人员远程指导现场人员执行的方式开展。目前相对着急的低压柜、UPS等设备，组织了专项对接会，点对点进行远程技术支持；业主通知近期将向集团公司国际部提出申请，协调厂服人员人员赴尼审批，已将相关厂服人员信息上报业主；。\r\n2、偏差原因：线路、阀室方面：8月4日，根据业主会议上通知，目前管道沿线局势相对平稳，各标段可根据现场安保监督提供的安全信息，逐步放开线路、阀室作业，根据会议精神，在当地安保监督评估允许并增加武装护卫的条件下，尼日尔河（KP1248.5）至津德尔主营地（KP520）线路、阀室施工正常开展中。; 解决措施：在当地安保监督评估允许并增加武装护卫的条件下，尽快完成线路施工及阀室调试收尾工作；。\r\n",
          "newPlanSj": "提交尼日尔段首站柴油系统0版GA图。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1.设计图纸共计2343份，已提交A版2342份，0版2337份；\n2.项目采办共93项物资，其中：联合采购21项，非联合采购物资72项；联合采购情况：21项物资已全部下订单，已发运21项；非联合采购情况：72项物资已全部下订单，已发运72项；共计到场92个采办包\n3.线路：完成征地1249.57公里，测量放线1249.57公里、扫线1249.57公里、布管1249.57公里、焊接1249.57公里，防腐1249.56公里，管沟开挖1249.57公里，下沟1249.57公里，回填1249.57公里，试压完成1249.57公里；（本期全部完成）站场总计7座，阀室35座。累计完成站场0座，阀室0座；剩余7座站场正在进行大罐及建筑单体施工；",
          "newPlanCg": " 维抢修设备D包：柴油发电机7月7日已下订单，预计10月5日出厂。",
          "weeklyId": "5791",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 6,
          "difference": -1.49,
          "newPlanSg": " 线路段继续开展水工保护、三桩埋设等施工；\n PS01：办公楼屋顶钢结构安装、屋顶安装、包边安装、剩余散水施工、卫生间洁具安装；门卫室屋顶钢结构施工；实验室设备摆放完成；配电室墙面补漆、散水填缝；场地平整；完成防火堤混凝土浇筑；完成配电室与泵棚中间道路；配合运行部门调试搅拌机；办公室、维修间、停车棚建筑电气施工；\n PS02：维修车间和仓库、输油燃油泵棚墙板顶板安装；发配电室：电缆沟盖板预制、暖通空调安装、吊顶安装、建筑电气安装；撬间管线管托下料预制焊接及安装；配合试压调整阀门；梯子平台预制焊接；\n PS03：单体建筑装饰装修施工；主泵设备调试；场地平整；围栏施工；便道铺设；场区道路施工；电仪继续施工；设备调试；\n Zinder SMC：办公室檐口包边；宿舍2楼安装地脚螺栓，1楼铺设地板砖，外墙粘贴保温板；食堂屋顶小柱涂抹砂浆，室内浇筑地面，外墙涂抹普通砂浆，外墙涂抹灰色腻子；\n PS04：办公室屋面板保护层施工，暖通及空调设备安装；宿舍厕所墙面刮防水涂料，走廊吊杆安装；食堂内墙墙面施工，墙面抹灰；发配电间暖通及空调设备安装、调试；输油泵棚屋面板安装，包边安装；停车棚墙板揭膜，墙面板安装；撬间管线安装；工艺管线喷漆；管托焊接；撬间管线吹扫、试压；路灯安装；围栏施工，安装围栏刺网；\n PS05：维抢修库房地面平整，电缆沟开挖，配线；维抢修车间电缆沟开挖，配线；ERC停车棚混凝土地面浇筑，维修沟砌筑；停车棚混凝土地面和散水浇筑；泵棚行吊调试;蒸发池坡面混凝土浇筑；工艺区场地平整，路缘石和道路施工；生活区给排水管道和污水井安装；围栏和沙袋墙施工；路灯基础施工；\n PS06：泵棚钢结构行吊接线；发配电间台阶施工；撬棚照明安装、接线；库房和给水泵房钢结构安装;办公楼屋顶钢结构包边安装；宿舍楼散水施工；餐厅内墙抹灰，散水施工，室内瓷砖铺设；警卫室空调安装、调试;蒸发池围栏预制、安装；围栏和沙袋墙施工；场区地面平整、压实；给排水管道安装；路灯基础施工；\n 机场跑道：继续开展场地平整土方平衡施工和围栏安装施工。",
          "id": "114",
          "projectName": "尼日尔-贝宁原油外输管道（尼日尔）项目",
          "plan": 96.63,
          "problems": "1、问题和风险描述：项目主线路已完成机械竣工，现站场阀室受到“726”事件影响，甲供主泵厂家技术人员无法到场对设备进行调试，对我方人员熟悉、掌握主泵调试及启动操作产生影响; 解决措施：1、业主通知近期将向集团公司国际部提出申请，协调投产试运人员赴尼审批，已将相关人员信息上报业主；\n2、继续加强未动迁投产人员的线上学习培训工作，以便到达现场后尽快进入工作状态；\n3、组织投运工程师从国内前往贝宁参与甲供主泵机组调试工作，为尼日尔段泵机组调试做技术准备；\n4、从施工人员中挑选高技术水平人员，计划通过现场培训后与现有投产人员一起开展投产工作。\r\n"
        }, {
          "actual": 75.88,
          "weeklyNewId": "5771",
          "countermeasures": "1、偏差原因：外协征地困难大，征地进度相对较缓。; 解决措施：外协加快办理各项手续加从而推进征地进。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "焊接累计完成53.731km，防腐累计53.731km，开挖沉管累计完成52.371km，回填累计51.521km。\n外协人员正在积极协调施工用地落相关事宜。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5771",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 7,
          "difference": -1.41,
          "newPlanSg": "外协人员正在积极协调剩余施工用地，力争尽快拿地，打开施工受阻的局面",
          "id": "165",
          "projectName": "西一线延安支线工程项目",
          "plan": 77.29,
          "problems": "1、问题和风险描述：受永久用地手续影响，1#阀室，2#阀室，延安分输清管站、延川清管分输站仍然无法施工。; 解决措施：配合业主办理相关手续。\r\n2、问题和风险描述：2、因陕西特检院拒绝监检，业主协调未果，造成目前第4、5试压段不能试压。; 解决措施：配合业主协调特检院检查的相关事宜。\r\n"
        }, {
          "actual": 82.98,
          "weeklyNewId": "5780",
          "countermeasures": "1、偏差原因：年前因疫情连续，影响时间较长，造成机组施工工效降低，施工进度较慢。; 解决措施：已根据疫情影响情况，及时调整施工资源，确保项目综合进度按照计划进行。。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "累计完成放线152.14km，清点152.14km，扫线152.14km，布管149.71km，焊接148.63km，防腐147.81km，开挖146.57km，下沟145.15km；下一步计划扫线0km，布管0.20km，焊接0.50km，防腐0.20km，开挖0.30km，下沟0.5km",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5780",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 8,
          "difference": -1.08,
          "newPlanSg": "下一步计划扫线0km，布管0.20km，焊接0.50km，防腐0.20km，开挖0.30km，下沟0.5km",
          "id": "163",
          "projectName": "西气东输三线中段（中卫-吉安）项目中卫-枣阳段线路工程施工第一标段项目部",
          "plan": 84.06,
          "problems": "1、问题和风险描述：因同心县三穿补偿款未到位，连头无法进场。; 解决措施：暂时更改连头机组施工计划，待与公司协调解决资金问题后，按原计划进行施工作业。。\r\n"
        }, {
          "actual": 97.57,
          "weeklyNewId": "5822",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "1、现场技术支持",
          "newPlanSy": "继续开展消防控制系统和阴保系统的调试工作，继续泵的单试工作和仪表联校工作，继续PS09中压发电机、装船泵和计量撬的调试工作，继续开展试运投产方案的培训工作和投产前的条件确认工作，继续完善投产前的临时排水排气设施，跟踪试运消耗材料的物资分发和消耗情况。",
          "mainWork": "1、设计：文件总数为1512份，实际提交的Rev.A版本为1512份，实际提交的Rev.0版本为1512份。\n2、采购：共计138个标段，MR标段完成98项MR的授标、MTO大宗料标段完成40个授标，总授标率达到100%\n3、施工： 三个场站施工进入施工收尾，进入投产试运阶段。完成电气、仪表、设备、生活及饮用水、含油污水系统、消防系统试运及预试运方案的编写和提交；完成计量撬、400V发电机、6300V发电机SAT文件的编写和提交；完成所有试压包的试压，两个大罐的标定工作，完成PS07/09/08低压发电机、低压柜、UPS、生活水和饮用水橇、生活污水橇、自采电液联动阀门的调试工作，完成PS09含油污水橇的调试工作，基本完成PS07主泵第一阶段调试，3台引擎就地和远程启动成功，完成PS08主泵附属空压机、氮气橇、空冷风机、进气风机的就地启动和UPS的调试；完成四台6300V发电机全部就地启动，电气所有DI/DO点测试、高温水预热模块、空压机AI/AO点测试完成，综保测试完成，通讯址址现场正在校对，1号发电机、2号发电机已完成自动启机功能测试，正在测试功率和转速AI／AO点，1#机已完成SAT文件报警点测试；配合装船泵变频器厂家完成程序的安装，所有打点完成，变频器启停电机、操作柱启停电机、DCS启停电机、DCS调速全部测试完成，完成四台装船泵的润滑油、密封油、密封氮气的加注，完成4台泵的无应力检查和管道回装工作，完成3台电机的预运转工作；基本完成PS09消防控制系统的回路测试和控制逻辑，开始PS08站消防控制系统的调试工作。",
          "newPlanCg": "重点跟踪采购车辆及家具的采购及运输",
          "weeklyId": "5822",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 9,
          "difference": -0.79,
          "newPlanSg": "一、北段：/\n二、南段：/\n三、场站\n(1)PS07 \n土建/建筑：\n办公楼：卫生间防水，卫生间地面砖铺设，内墙面刷涂料，顶棚刷涂料，外墙乳胶漆、仿石漆施工，钢结构屋面板安装，门窗安装。\n餐厅：地面砼浇筑，内外墙面抹灰，外墙面保温板安装，墙砖铺设，地砖铺设，内墙、顶棚腻子施工，屋面钢结构屋面板安装。\n宿舍：屋面防水施工，屋面钢结构屋面板安装，门窗安装、内外墙涂料施工。\n发配电间：门窗安装，内隔墙面板安装，内隔墙刷涂料，吊顶安装，吊杆安装，静电地板安装。\n土建施工-工艺区：北侧、东侧排水沟底板、侧壁浇筑。生活污水蒸发池土工布铺设，油污水蒸发池土工布铺设。25立方米柴油罐防火堤土方回填，50立方米原油罐防火堤土方回填。\n电气仪表：\n设备调试。\n(2)PS08 \n土建/建筑：\n1#宿舍楼：屋顶太能系统安装完成100%，行车人行道铺装完成100%，卫生洁具安装完成100%。\n2#宿舍楼：屋顶太能系统安装完成100%，行车人行道铺装完成100%，空调安装完成100%，卫生洁具安装完成100%。\n3#宿舍楼：室外人行道铺装完成100%，行车人行道铺装完成100%，内墙涂料施工完成100%。\n餐厅：医务室内墙砖粘贴完成100%，电气设备安装完成100%，卫生洁具安装完成100%，南侧室外行车人行道砼砖铺装完成100%。\n发配机和配电室：静电地板内墙涂料等尾项整改。\nERC维修车间：轻钢龙骨隔断涂料施工完成，卫生间防水屋及地砖施工完成。\n篮球场基础施工完成100%。\nERC停车棚地面面层浇筑完成。\n停车棚地面垫层浇筑完成。\n工艺（含消防）：\n地上管线面漆涂刷累计完成90%。\n\n (3)PS09 \n土建/建筑：\n宿舍2：过道地砖粘贴完成100%。宿舍3：外墙直石漆完成100%。办公楼1：外墙直石漆完成100%。办公楼2：外墙直石漆完成100%。餐厅：正负零下批灰完成。试验室：外墙直石漆完成100%，库房防火地面完成100%。警卫室1：外墙直石漆完成50%。警卫室2：外墙直石漆完成50%。停车棚1：内隔断墙板刮腻子完成50%维修车间与仓库：内隔断墙板刷漆完成80%。路面砼300m。道路基层（0-31.5）：100m。办公楼1北侧道路花砖铺设完成100%。宿舍2、3北侧道路花砖铺设完成100%。清管区花砖铺设完成100%。进口阀区花砖铺设完成100%。发配电房周边花砖铺设完成100%。\n工艺（含消防）：\n工艺管线防腐保温。\n电气仪表：\n6.3kv发电机附属设备调试及配合厂家调试。\n配合厂家装船泵调试，配合厂家变频器调试。",
          "id": "155",
          "projectName": "尼日尔-贝宁原油外输管道工程（贝宁段）",
          "plan": 98.36,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 20.30,
          "weeklyNewId": "5801",
          "countermeasures": "1、偏差原因：1.瓜州站因业地手续问题，本周仅施工4天。\n2.烟墩由于材料采购滞后，导致进度未按照计划完成。; 解决措施：1.烟墩相关物资已落实采购，后续增加施工人员进行进度追赶。。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "1.建筑物主体计划2023年12月30日完成，目前累计完成8.8万m3（累计55%）；\n2.工艺安装计划2024年03月30日完成，目前累计完成0达因（累计0%）；\n3.设备安装计划2024年03月30日完成，目前累计完成0台/套（累计0%）；\n4.站场电仪/信施工计划2024年04月10日完成，目前累计完成0（累计0%）；\n5.吹扫试压计划2024年04月30日完成，目前累计完成0个试压包（累计0%）；",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5801",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 10,
          "difference": -0.50,
          "newPlanSg": "一、吐鲁番联络站：\n1、综合值班楼一、二层构造柱浇筑完成100％；一、二层砖砌筑完成100％；一、二墙体预埋完成100％；一、二层内墙抹灰完成30％；一层地坪完成30％；屋面防水工程完成20％。\n二、连木沁压气站：\n1、综合楼二层抹灰完成60%，累计完成100%；外墙抹灰完成50%，累计完成50%；外墙保温完成20%，累计完成100%；屋面防水层完成90%，累计完成100%。 \n2、总图围墙花格安装完成21%，累计完成76%；总图围墙围墙抹灰完成26%，累计完成76%。\n3、设备基础基坑开挖完成10%，累计完成80%；基坑验收完成10%，累计完成70%；垫层浇筑完成10%，累计完成70%。    \n三、了墩压气站：\n1、综合值班楼屋面轻集料铺设完成10%，累计完成100%；一层室内吊顶施工完成38%，累计完成50%；一层地板铺设完成50%，累计完成50%。\n2、机柜间基础承台混凝土浇筑完成。\n3、总图围墙:围墙（总长779.6m）施工完成16%，累计完成80%。\n4、工艺设备区新增基础承台混凝土浇筑完成。\n5、清管区独立基础基础柱混凝土浇筑完成。\n四、烟墩压气站：\n1、综合值班楼一、二层室内墙体抹灰完成100%；屋面保温层完成。\n2、工艺区墩柱混凝土浇筑完成。\n3、清管区土方回填完成90%。\n4、工艺区土方回填完成40%。\n五、红柳压气站：（因征地手续问题，暂被业主、监理叫停，经协调仅综合楼可施工）\n1、综合值班楼二层顶板浇筑，完成100%。\n2、小车库基础浇筑，完成100%。\n3、收拾施工现场，封盖清点物资，撤场（无图及气候原因）。\n六、瓜州压气站：\n1、综合值班楼基础回填完成100%。\n2、污水收集池池壁钢筋绑扎完成100%，模板安装完成50%。\n3、机柜间基础验槽完成，垫层浇筑完成100%；\n4、总图围墙基础验槽完成，垫层浇筑完成40%。",
          "id": "293",
          "projectName": "西气东输四线天然气管道工程（吐鲁番-中卫）项目站场工程施工第一标段",
          "plan": 20.80,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 80.09,
          "weeklyNewId": "5824",
          "countermeasures": "1、偏差原因：null;\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "焊接48.154km，主体焊接计划2023年11月10日完成；\n定向钻穿越完成8处，顶管完成16处，正在施工6处，计划2023年12月31日完成三穿施工；\n主线路连头计划2024年1月31日完成；\n试压已完成1段，计划2024年2月28日完成主线路清管测、试压施工；\n主线路干燥计划2024年4月30日完成施工；\n阀室计划2024年2月28日完成施工。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5824",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 11,
          "difference": -0.25,
          "newPlanSg": "下周计划：焊接0.4km，防腐0.3km，下沟0.4km，回填0.5km",
          "id": "105",
          "projectName": "中俄东线天然气管道工程（永清-上海）南通-甪直段线路施工第二标段",
          "plan": 80.34,
          "problems": "1、问题和风险描述：无; 解决措施：无。\r\n"
        }, {
          "actual": 75.85,
          "weeklyNewId": "5749",
          "countermeasures": "1、偏差原因：本周机组转场较多，影响施工进度。; 解决措施：注意施工安全，后续加快施工进展。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "放线100.18公里、清点100公里、扫线99.6公里、布管97.235公里、焊接97.235公里、防95.014公里、开挖93.83公里、下沟93.83公里、一次回填82.667公里、二次回填81.251公里、连头120处。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5749",
          "parentId": "zy2",
          "xh": 12,
          "difference": -0.10,
          "newPlanSg": "焊接0.27公里、防腐0.2公里、开挖1.3公里，下沟1.3公里、一次回填0.87公里、二次回填1.47公里、连头2处。",
          "id": "126",
          "projectName": "西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-枣阳段线路工程四标段（平凉段）",
          "plan": 75.95,
          "problems": ""
        }],
        "id": "zy2",
        "projectName": "油气储运工程"
      }, {
        "children": [{
          "actual": 10.77,
          "weeklyNewId": "5763",
          "countermeasures": "1、偏差原因：安保澄清办理进度缓慢导致人员动迁滞后；; 解决措施：同总包沟通协助加快安保澄清办理进度。\r\n2、偏差原因：由于当地设备租赁市场提供的车辆状况不佳，且数量不充足，同时日辉也加大了设备进场报验要求，致使设备租赁困难较大，无法短时间内租用到合格的设备; 解决措施：目前项目正在多渠道在市场上寻找设备，以便尽快解决设备不足的问题。。\r\n",
          "newPlanSj": "无",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "1.合同生效已完成（2022.12.29）；\n2.开球会已完成（2023.04.27）；\n3.交工2025.07.30；",
          "newPlanCg": "无",
          "weeklyId": "5763",
          "parentId": "zy3",
          "xh": 1,
          "difference": -2.82,
          "newPlanSg": "1.A210区域钢结构及设备安装；\n2.A220区域钢结构设备安装；\n3.A230区域钢结构设备安装；\n4.A240区域钢结构设备安装；\n5.S310区域工艺管线组对焊接；\n6.S320区域工艺管线组对焊接；\n7.A320区域设备安装；\n8.132KV变压器附件安装，盘柜安装就位、格兰箱制作；\n9.A320区域钢结构安装；10.Dress-Up区域设备平台、管线安装、管线试压、热处理",
          "id": "292",
          "projectName": "巴士拉炼厂升级改造项目南区设施安装工程-GC1包",
          "plan": 13.59,
          "problems": "1、问题和风险描述：根据JGC原有计划，目前基础交接滞后一个月以上，对于现场施工造成影响; 解决措施：已正式发函JGC确认。\r\n"
        }, {
          "actual": 67.09,
          "weeklyNewId": "5798",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "1、配合现场施工。",
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "1、土石方量共74738立，累计完成100%；砼浇筑量共31668立，累计完成100%；地管安装共4085米，累计完成100%；钢结构7023吨，累计安装6726吨，累计完成95.77%；静设备安装共195台，累计安装165台，累计完成84.62%；动设备安装共156台，累计安装126台，累计完成80.77%；电气盘柜共193台，累计安装185台，累计完成95.85%；电气桥架共10150米，累计完成8500米，累计完成83.74%；全厂地坪共41560平，累计完成36850平，累计完成88.67%；工艺管道焊接当量244825吋，完成66262吋，累计完成26.54%。\n2、压缩机厂房边墙风机安装；低循框架工艺管道预制安装；一次压缩机油站二次灌浆，级间管道预制安装；二次压缩机内部管道安装；高压管道安装；反应坝高分框架钢结构安装，反应器预热器支架焊接，反应器法兰副拉伸紧固；挤压造粒厂房电仪槽盒安装；工艺管道预制安装；撇沫池土方开挖；添加剂系统设备安装；热水框架钢结构安装，管道预制安装；料仓框架钢结构安装，钢结构二次灌浆。",
          "newPlanCg": "钢结构、工艺管道、电仪设备及材料陆续到货。",
          "weeklyId": "5798",
          "parentId": "zy3",
          "xh": 2,
          "difference": -0.60,
          "newPlanSg": "1、压缩机厂房东侧墙面彩板安装；低循框架工艺管道预制安装；高压管道清洗、安装；一次压缩机级间管道安装；二次压缩机内部管道安装。反应坝高分框架钢结构继续安装；反应器预热器支架二次灌浆，反应器管道吊装，法兰副紧固；挤压造粒厂房仪表槽盒安装；工艺管道预制；撇沫池垫层浇筑，钢筋绑扎。热水处理框架钢结构安装继续安装，工艺管道预制安装。料仓框架钢结构安装，过滤器安装。",
          "id": "250",
          "projectName": "万华化学集团股份有限公司聚氨酯产业链一体化—乙烯二期项目25万吨/年低密度聚乙烯(LDPE)装置EPC总承包",
          "plan": 67.69,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 90.97,
          "weeklyNewId": "5850",
          "countermeasures": "1、偏差原因：由于部分设计变更及业主变更，从而带来了新增设备、材料的采买，采购进度影响部分装置区域的施工进度; 解决措施：尽快提交采购申请，及时对设备材料进行增补，确保按期采买，保证施工进度。\r\n",
          "newPlanSj": "2001单元、2002单元、2003单元、2004单元、2005单元、2006单元、2007单元、2009单元、3001单元、3002单元、3003单元、4000单元、5002单元、6001单元、6003单元、6004单元及7000单元各装置各专业配合现场施工，个别单元配合业主完成业主变更，及时根据业主方相关要求，进行设计工作，及时提交设备、材料的请购，同时配合业主方进行第三方的消防验收等相关工作。",
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "1.各专业配合现场施工，针对现场反馈问题以及供货商补充资料升版设计文件；\n2.针对由于设计或业主原因的变更而增加的设备、材料，及时签署采购合同，组织设备、材料陆续到货，对部分影响工期进度的设备材料进行专人催交，组织对部分检测不合格设备返厂调换或督促供应商进行调试；\n3.对部分已经中交的装置，主要进行尾项施工，三查四定，同时配合车间保运；其余尚未中交的装置区域，进行动、静设备的安装调试、仪表、电气电缆、设备安装等。",
          "newPlanCg": "针对由于设计或业主原因的变更而增加的设备、材料，及时签署采购合同，组织设备、材料陆续到货，对部分影响工期进度的设备材料进行专人催交，组织对部分检测不合格设备返厂调换或督促供应商进行调试。",
          "weeklyId": "5785",
          "parentId": "zy3",
          "xh": 3,
          "difference": -0.27,
          "newPlanSg": "1）80万吨/年溶剂脱沥青装置本周结构专业进行三查四定整改；压缩机暖气安装；伴热线施工；仪表联校；2台火灾报警立柱安装；导热油炉电仪部分三查四定整改完成；管道外保温安装完成。\n2）50万吨/年石蜡加氢装置计划继续配合车间投产保运；压缩机泵试运；引压管试压；仪表联校；电气仪表槽盒盖板恢复；保护管防爆胶泥封堵；工艺管道（室内）保温全部完成；电信专业剩余尾项施工，剩余电视监控摄像头的安装工作。\n3）30万吨/年酮苯装置本周计划进行三查四定，尾项整改；燕华滤机下降350mm施工燕华滤机下降350mm施工全部完成；南侧滤机绝热施工完成。\n4）原料及产品罐区本周计划进行新建罐区管线预制组对焊接；135#、136#储罐总图施工；泵房内暖通施工打压；罐区内操作平台照明安装；仪表设备安装及调试。\n5）35万吨/年糠醛精制装置本周计划进行框架、泵房、塔区、管带及炉区等的工艺管道安装，同时进行水压试验；剩余电气照明设备的安装；电机单试；新增仪表设备的安装；F-102炉及余热回收区域竖向地面面层恢复及围堰的修复；消防管沟室外与主线碰头挖方。\n6）10万吨/年光亮油装置本周计划进行剩余零星土建收尾；工艺管线计划预制600吋。\n7）26万吨/年润滑油精制装置本周计划进行隔油池处阀门井挖方；泵房地面恢复及铺地砖；安装管道保温；塔下阀组、管线、给排水管道及阀门安装。\n8）循环水场计划进行部分路面修复。\n9）全厂给排水及消防管网本周计划进行新建厂区内剩余消防栓、消防井盖及消防管线安装。\n10）全厂管网系统管带本周计划进行改造新增部分的工艺管线施工；钢结构护栏安装。\n11）油加氢罐区泵房区域本周计划总图施工；暖通部分施工。\n12）废吸附剂储存库计划进行围栏及栏杆施工；视施工具体情况进行电信、电气施工。\n13）空压站本周计划进行试压、保温等尾项施工。\n14）全厂总图本周计划进行剩余路灯安装及路面修复。",
          "id": "275",
          "projectName": "抚顺石化分公司发挥资源优势增产油蜡特色产品改造项目",
          "plan": 91.24,
          "problems": ""
        }, {
          "actual": 23.90,
          "weeklyNewId": "5810",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "1、粉体专业：发出粒料仓15.5层埋件及补充柱埋件会签图\n2、电信专业：发出现场机柜间暗埋施工图\n3、系统专业：发出阻火器采购版询价书\n4、配管专业：提出聚合反应单元应力条件\n5、配管专业：提出聚合反应单元土建二次条件\n6、自控专业：提出反应处理框架混凝土部分埋件条件",
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "目前累计完成的主要工作综述，关键节点完成情况以及计划完成日期：\n桩基：设计图纸已全部发出；\n地管：地管施工图纸已全部发出；\n结构：发出初期雨水池、机柜间、管廊、变电所、事故池、聚合污水池、粉料处理及回收框架、己烷母液罐区，色母粒输送单元结构图纸。\n采购：\n1、甲采部分：\n    设备类共计66台（套），目前已开始返资17台（套），返资比例25.75%；已完成定标30台（套），定标比例45.45%，到货1台（套）。\n设备类：转动设备29台（20台泵+9台搅拌器）：完成定标16台\n定型设备16台：完成定标10台\n其他设备4台：完成定标4台，到货1台（吸尘器）\n分析设备12台：完成定标0台\n仪表设备4台：完成定标0台\n电气设备1套：完成定标0台\n材料类：仪表阀门145台：完成定标0台\n        工艺阀门23台：完成定标0台\n2、乙采部分：\n整体完成24%，其中定标完成25%（按标包数计算）\n设备类：转动设备58台，完成定标57台，到货0台\n非标设备94台，完成定标94台，到货0台\n其他设备132台，完成定标53台，到货0台\n电气设备225台，完成定标0台，到货0台\n仪表设备1681台，完成定标0台，到货0台\n材料类：工艺阀门5532台，定标情况，到货0台，到货比例0%\n        工艺管线80866米，定标情况：已收请购32713米，定标32713米。到货0米，到货比例0%\n工艺管件已收请购9810个，定标9810个。到货0米，到货比例0%。\n        电气电缆492045米，定标情况，到货0米，到货比例0%\n仪表电缆1299546米，定标情况，到货0米，到货比例0%\n\n施工：桩基工程2023年07月25日开工，桩基总量1215根，完成1215，完成时间2023年09月22日；\n\n返资比例：59%",
          "newPlanCg": "粉料处理罐挂网。添加剂二次挂网。d类干粉灭火系统 滑板阀 三通球阀 风机谈判。",
          "weeklyId": "5810",
          "parentId": "zy3",
          "xh": 4,
          "difference": -0.19,
          "newPlanSg": "（1）粉料处理及回收基础钢筋绑扎\n（2）聚合反应框架基础钢筋绑扎、模板安装\n（3）事故池、聚合污水池墙支模、板钢筋绑扎\n（4）挤出机截桩、垫层浇筑\n（5）控制室墙柱钢筋绑扎、模板安装\n（6）933管廊钢筋绑扎、模板安装\n（7）地管预制、地管安装\n（8）地管土方开挖",
          "id": "308",
          "projectName": "吉林石化公司炼油化工转型升级项目40万吨/年高密度聚乙烯装置",
          "plan": 24.09,
          "problems": ""
        }],
        "id": "zy3",
        "projectName": "炼化工程"
      }, {
        "children": [{
          "actual": 97.52,
          "weeklyNewId": "5746",
          "countermeasures": "1、偏差原因：1.受新冠疫情对项目的影响，包括项目无法按合同约定日期开工、LNG储罐外罐施工所需的水泥中断供应、根据防疫要求长时间的按天进行核酸检测、项目人员感染新冠病毒隔离康复，以及受俄乌战争影响储罐防潮层产品未能按时到场，各因素累计对项目总工期影响达176天。2023年2月-3月，对储罐防潮层施工进行修补，影响了后续内罐安装施工进度。; 解决措施：1.施工进度偏差在2023年4月时达到最高，滞后为-5.16%。通过优化防潮层修补方案、增加人力、适当延长工作时间等尽量缩短绝热板安装、波纹板安装等施工周期，逐步缩小施工进度偏差，截止到上周，施工进度偏差缩小至-2.30%。\r\n",
          "newPlanSj": "1.根据现场施工情况，升版施工图。",
          "newPlanSy": "开展试车的准备工作。",
          "mainWork": "1.施工图已完成，根据现场施工情况，进行升版；\n2.总计83个采购包，目前开展招标采购包83个，完成合同签署83个，出厂发货83个，现场到货82个；\n3.继续储罐波纹板预制、安装。",
          "newPlanCg": "1.继续推动剩余乙供物资的催交和检验工作力度。",
          "weeklyId": "5746",
          "parentId": "zy4",
          "xh": 1,
          "difference": -2.48,
          "newPlanSg": "1.T6205储罐氨氮试验，罐内清洁；\n2.T6206储罐波纹板预制、安装；\n3.T6208储罐波纹板预制、安装；\n4.T6209储罐氨氮试验，罐内清洁；\n5.电气、仪表、电梯等设备安装。",
          "id": "189",
          "projectName": "新开发银行贷款北京燃气天津南港LNG应急储备项目储罐二阶段设计、采购、施工（EPC）总承包",
          "plan": 100.00,
          "problems": "1、问题和风险描述：1.受新冠疫情对项目的影响，包括项目无法按合同约定日期开工、LNG储罐外罐施工所需的水泥中断供应、根据防疫要求长时间的按天进行核酸检测、项目人员感染新冠病毒隔离康复，以及受俄乌战争影响储罐防潮层产品未能按时到场，各因素累计对项目总工期影响达176天。2023年2月-3月，对储罐防潮层施工进行修补，影响了后续内罐安装施工进度。; 解决措施：1.施工进度偏差在2023年4月时达到最高，滞后为-5.16%。通过优化防潮层修补方案、增加人力、适当延长工作时间等尽量缩短绝热板安装、波纹板安装等施工周期，逐步缩小施工进度偏差，截止到上周，施工进度偏差缩小至-2.30%。\r\n"
        }, {
          "actual": 95.19,
          "weeklyNewId": "5740",
          "countermeasures": "1、偏差原因：部分设备、材料到货延迟，业主场地移交不及时。业主负责的码头改造、取水口工程施工还未开展，影响设备安装及周边设施施工。; 解决措施：根据施工计划，提前提出设备材料需求，督促设备、材料供应商及时发货。督促业主分批，逐步移交场地，在已具备条件的部分场地尽快完成施工进度。。\r\n",
          "newPlanSj": "1)提供采购和施工技术支持；",
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "2#，3#储罐工作已基本完成，下一步加快接收站施工安装工作。",
          "newPlanCg": "1)动力及控制电缆：第三批增补材料单，等待付预付款发货；\n2)完成增补及变更合同：气动低温调节阀（GLOBE国产）、气动低温蝶阀（进口）、厂区围栏；\n3)等待发货通知：登船梯、污水处理装置、海水制氯装置、码头辅助靠泊通讯系统、柴油发电机、消防水设施系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器、消防器材及个人防护、化验室分析仪器、化验室取样系统；\n4）催交/检验。",
          "weeklyId": "5740",
          "parentId": "zy4",
          "xh": 2,
          "difference": -0.70,
          "newPlanSg": "1)储罐：\n2#储罐进行氮气置换及过程监测；进行储罐涂装；\n2)接收站：\n变电站受电；变电站外墙涂料；\nBOG外围地坪浇筑；\n再液化/7602/7603池保温砼施工；\n再液化/BOG彩钢板安装；\n装车区内地坪水稳层浇筑；\n危废间/加注室结构拆架子；\n厂区围墙开挖/砌筑；\n道路压实/浇筑；\n排海沟开挖//浇筑；\n3)C01区：\n维修车间风管安装、吊顶安装、灯具安装；\n室外电缆沟开挖；\n综合楼区域道路面层浇筑。",
          "id": "183",
          "projectName": "温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心（罐区）项目",
          "plan": 95.89,
          "problems": "1、问题和风险描述：1、非承包商原因致使项目延期，寰球已完成工作（储罐、再液化）如何分阶段保护和验收需业主关注，需业主明确意见。寰球正式发函提出申请。\n2、因项目因非承包商原因延期，开车准备工作有序进行中，需要业主正式明确开车和开车用原料提供时间。\n3、等待铭牌及出入口灯箱方案的审查意见。\n4、等待码头基础坐标偏差的整改方案。; 解决措施：督促业主尽快提供场地条件、批准采购核价及其他平行分包商提供方案及条件。。\r\n"
        }, {
          "actual": 95.32,
          "weeklyNewId": "5750",
          "countermeasures": "1、偏差原因：前期环形空间交叉作业导致进度滞后; 解决措施：调整工作时间，目前已增加相应施工资源。\r\n",
          "newPlanSj": "无",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "目前累计完成的主要工作综述，关键节点完成情况以及计划完成日期：\n2021年09月29日项目开工；\n2021年10月28日，完成252根高承台混凝土灌注桩施工；\n2022年01月25日，完成储罐承台施工；\n2022年08月26日，完成储罐外罐墙体10层混凝土浇筑，同时完成拱顶预制、吊装、焊接；拱顶接管和套管组对安装；承压环预制和安装；铝吊顶组装等工作；\n2022年09月09日，完成罐顶环梁11A层混凝土浇筑；\n2022年09月18日，完成拱顶气顶升；                                                                                                           \n 2022年10月18日，完成罐顶环梁11B浇筑；\n2022年12月22日，完成罐顶混凝土浇筑；\n2023年03月02日，储罐内罐第三带焊接完成；\n2023年03月08日，储罐内罐第四带焊接完成；\n2023年03月15日，储罐内罐第五带焊接完成；\n2023年03月20日，储罐内罐第六带焊接完成；\n2023年03月24日，储罐内罐第七带焊接完成；\n2023年03月28日，储罐内罐第八带焊接完成；\n2023年04月02日，储罐内罐第九带焊接完成；\n2023年04月10日，储罐内罐第十带焊接完成。\n2023年05月24日，罐底板焊接完成。\n2023年06月04日，储罐小门洞封闭。\n2023年06月26日，储罐大门洞封闭。\n2023年08月10日，内罐水压试验。\n2023年9月30日，厂区工艺装配及配套设施主体完工；                                                                                            \n 2023年10月22日珍珠岩填充完成，                                                                                                          \n  2023年10月25日铝吊顶保冷完成，                                                                                                                  \n2023年10月27日潜液泵安装完成\n2023年10月30日机械完工；\n投产运行计划于2023年11月20日。",
          "newPlanCg": "跟踪阀门到货时间",
          "weeklyId": "5750",
          "parentId": "zy4",
          "xh": 3,
          "difference": -0.18,
          "newPlanSg": "1)现场材料整理，本周完成1%，累计完成完成100%。\n2)吹扫工作完成20%，累计完成20%。\n3)电梯安装工作完成20%，累计完成80%。\n4)穹顶防水施工完成2%，累计完成100%。底漆面漆施工完成20%，累计完成90%。\n5)工艺管道保冷施工完成10%，累计完成80%\n6)2700单元仪表电缆至罐顶敷设完成至10%，累计完成100%。\n7)罐顶仪表电缆配管完成至5%，累计完成100%\n8)罐区各专业三查四定完成，工艺整改剩余项合并至总表中，计划下周完成整改10%。",
          "id": "106",
          "projectName": "黄冈LNG储气设施项目",
          "plan": 95.50,
          "problems": "1、问题和风险描述：储罐干燥因环境当地环境潮湿，存在不可控风险; 解决措施：计划干燥机组增加加热器等相应施工资源。。\r\n"
        }],
        "id": "zy4",
        "projectName": "LNG工程"
      }, {
        "children": [{
          "actual": 94.60,
          "weeklyNewId": "5769",
          "countermeasures": "",
          "newPlanSj": "配合四厂物资请购。",
          "newPlanSy": "无",
          "mainWork": "下一步计划：\n采油一厂：剩余电气安装，并网前调试。\n采油二厂：已验收。\n采油三厂：组织验收。\n采油四厂：组织验收，桩基施工500根。\n采油五厂：组织验收。\n山西煤层气：组织验收。",
          "newPlanCg": "配合现场材料调配",
          "weeklyId": "5769",
          "parentId": "zy6",
          "xh": 1,
          "difference": -0.42,
          "newPlanSg": "采油一厂：剩余电气安装，并网前调试。\n采油三厂：验收。\n采油四厂：验收，桩基施工500根。\n采油五厂：验收。\n山西：验收。",
          "id": "246",
          "projectName": "华北油田生产区域光伏发电项目（一期）河北、山西区域EPC总承包",
          "plan": 95.02,
          "problems": ""
        }],
        "id": "zy6",
        "projectName": "三新工程"
      }, {
        "children": [{
          "actual": 97.32,
          "weeklyNewId": "5760",
          "countermeasures": "1、偏差原因：1、设计方面：剩余设计文件主要受科托努营地设计影响。\n 2、施工方面：泵站中不影响投产的非关键工作进度滞后。; 解决措施：1、设计方面：进度可控，无需纠偏。\n 2、施工方面：对滞后的非关键工作进行分级管控，对非关键工作中的重点工作，采取夜间加班，并优化施工资源配置的方式进行重点赶工。。\r\n",
          "newPlanSj": "提交尼日尔段首站柴油系统0版GA图。",
          "newPlanSy": null,
          "mainWork": "KP0-KP1248线路段测量放线、扫线、布管、焊接、防腐补口、管沟开挖、下沟、回填、光缆敷设、清管测径、试压、地貌恢复已全部完成；\nPS01：办公室抹灰、保温板、刮腻子；门卫室屋面施工、内墙抹灰；泵棚卫生打扫；停车棚散水支模；安装硬性围挡；围栏施工垫层支模、钢筋安装、立柱安装；配电室脚手架搭设；污油池钢筋安装、模板安装；罐区地坪平整，站累计完成：96.64%；\nPS02：办公楼外墙抹灰、窗户玻璃安装；食堂避难所墙钢筋安装、给排水管道安装；门卫室门窗玻璃安装、外墙抹灰、内墙抹灰刮腻子、给排水管道安装；发配电室门窗安装、暖通空调安装；路灯基础施工；150m³罐区防火堤模板安装、砼浇筑；钢结构喷涂；工艺地埋管保温；150m³罐打磨补漆，站累计完成：89.05%；\nPS03：办公室檩条、门安装；宿舍2楼屋面浇水养护、1楼内墙刮腻子；食堂屋顶铺设第二层防水卷材；警卫室1内墙刮腻子，地板砖铺设；警卫室2门窗安装；生活物资仓库及配电室室内回填土完成；ERC维修车间墙板安装，条基浇筑完成；ERC生产仓库条基模板安装完成；ERC停车棚发动机维修车间墙板安装；化粪池基础开挖完成，安装化粪池设备基础垫层模板及完成垫层浇筑；路灯基础承台浇筑，基础承台模板安装；防腐、消防及给排水管线施工，站累计完成：96.55%；\nZinder SMC：办公室屋顶钢结构安装；警卫室2屋顶防水卷材铺设完成；食堂屋顶铺设第一层防水卷材，外墙涂抹第二层砂浆；办公室地面铺设地板砖，窗户安装玻璃完成，门安装；宿舍2楼负弯筋安装，1楼所有卫生间砌筑隔墙完成；生活物资仓库及配电室室内回填土；维修车间及备件仓库安装屋顶面板安装完成；ERC维修车间安装拉条，墙壁面板安装，屋顶面板安装；ERC生产仓库屋顶面板安装；停车棚墙壁面板安装；ERC维修车间安装航吊，电缆支架滑道架安装完成；配电间插座电源保护管，站累计完成：84.50%；\nPS04：办公室屋面保护层抹面；宿舍走廊吊顶吊杆安装；食堂内墙抹灰；主泵棚墙板、檩条及屋面板安装；发配电间刮腻子，刷涂料完成，室外台阶浇筑，散水模板安装，盘柜室空调内外机安装；隔油池基础施工；蒸发池基础施工；路灯基础开挖；加油机棚屋面板房檐包边完成；场区泵棚照明施工；污油管线焊接；150m³储罐T221及附属工艺管线焊道除锈完成，底漆喷涂、脚手架搭设；工艺仪表接线，站累计完成：92.55%；\nPS05：餐厅内墙抹灰；宿舍楼1楼板轻骨料浇筑；宿舍楼3楼板支模；办公楼钢结构安装；宿舍楼1室内地面浇筑；发配电间隔墙、台阶施工；工艺区场地平整；工艺区路缘石支模；柴油罐区场地平整、PE膜铺设；蒸发池防渗布、PE膜及铁丝网铺设；预制安装平台；生活给排水管线焊接；接地焊接，电缆敷设；ABC电缆校线；宿舍1电缆桥架安装，插座穿线，宿舍2电缆敷设；餐厅照明火灾配管，发配电间插座安装，发配电间暖通控制箱安装电缆敷设。站累计完成：95.10%；\nPS06：宿舍楼、办公楼台阶施工；餐厅安装门，餐厅外墙抹灰；发配电间散水施工；主泵区地面浇筑混凝土；沙袋墙施工，排水井井盖预制，站场场地整平；预制安装工艺、撬间附件；预制安装生活给排水管线；配电间照明安装接线；现场ABC电气、仪表接线；仪表、阀门调试；泵区电缆桥架预制；围栏立柱、围网安装。站累计完成：94.62%；\n阀室：35座阀室（包含10座RTU）工艺管线安装作业已全部完成，进行收尾工作；\nPS07：土建/建筑：办公楼：过道吊顶安装210平方米，屋面防水保护层施工779平方米，内墙油漆施工2100平方米，踢脚线安装513米。铁丝网围栏基础安装完成378个，场外路灯基础吊装完成100%。压力调节区路缘石安装完成，压力调节区道砖铺设完成，收球区路缘石安装完成，收球区道砖铺设完成，发球区路缘石安装完成，发球区道砖铺设完成，油污罐区路缘石安装完成，油污罐区道砖铺设完成，过滤区路缘石安装完成，过滤区道砖铺设完成，柴油泵区路缘石安装完成，柴油泵区道砖铺设完成。\n电气仪表：配合厂家进行主泵调试，配合水处理装置调试。站累计完成：98.3%\nPS08：土建/建筑：1#、2#、3#宿舍楼室外空调基础浇筑完成。餐厅室内吊顶完成100%、室外台阶共8个全部完成。ERC维修车间门窗安装完成、屋顶风机1台安装完成、内轻钢龙骨隔断石膏板施工完成、电气照明完成100%、地面浇筑完成。ERC存储室外入户台阶和坡道施工完成100%、消防系统设备安装完成100%。厂区外卸载柴油泵铁丝围栏安装完成，厂区内初坪完成土方外运8000方，办公楼室外散水浇筑完成、室外铺装完成100%，清管器区域、柴油泵区域、25立高架柴油罐、清管器接收区、清管器发射区、3个撬棚室外、50立燃油箱区人行道、150立柴油罐区人行道铺装完成100%。电气仪表：仪表回路测试累计完成573个IO点。其他：梯子平台安装、焊接全部完成。站累计完成：97.51%\nPS09：土建/建筑：宿舍1外墙正负零线条完成100%、内墙面批白完成95%、过道龙骨完成100%、屋面防水完成100%。宿舍2屋面保护层完成75%。宿舍3屋面保护层完成81%。办公楼1外墙面线条以下批灰完成90%。餐厅屋面防水层、保护层完成100%。试验室防水完成50%。警卫室1屋面防水完成100%。警卫室2屋面保护层完成100%。停车棚1内隔断墙板龙骨安装20%。溢油设备库内隔断乳胶漆完成100%，备件库内隔断刷漆100%，维修车间内隔断墙板安装完成80%，备件库屋顶风机安装完成100%，停车棚1、2屋顶风机安装完成100%，备件库配管完成80%、室外防雷接地完成100%。路面砼已完成890m，道路路基已完成3180m，道路基层（0-31.5）已完成2740m，路沿石安装已完成5090m，生活区地面平整完成60%，生活区花砖沿石安装完成50%，装船泵区场坪完成100%，花砖完成70%。给排水：/工艺（含消防）：工艺管线防腐已完成柴油泵区，3台原油储罐汇管区。保温完成罐区，42寸汇管区，装船泵区，正在施工计量撬区和出站区。电气仪表：电气仪表尾项销项。暖通：/其他：操作平台和过桥预制安装完成85%。站累计完成：98.37%\nPS03机场跑道：已完成清表，正在进行土方平衡和围栏安装施工；\nPS04机场跑道：已完成清表，正在进行土方平衡和围栏安装施工；\nPS05机场跑道：已完成清表，正在进行土方平衡施工，本周开展围栏安装施工；\nPS06机场跑道：已完成清表、围栏、土方平衡施工。\n下周主要工作安排\n线路段继续开展水工保护、三桩埋设等施工；\nPS01：继续进行办公室房顶钢结构安装；继续进行防火堤施工；继续进行罐区钢结构基础安装；继续场地平整施工；\nPS02：开展办公室室内装修施工；继续进行变配电间门窗安装；继续进行防火堤、围栏施工；继续进行工艺管线焊接、防腐；\nPS03：继续开展食堂吊顶施工；进行维修车间钢结构安装；继续进行围栏基础、场平施工；\nZinder SMC：维修车间及备件仓库安装墙体面板；ERC维修车间安装圈梁模板；ERC生产仓库圈梁浇筑；路灯浇筑基础承台；ERC停车棚安装墙壁面板；生活物资仓库及配电室安装屋顶面板；\nPS04：继续开展维修车间钢结构安装施工，继续进行输油泵棚檩条安装，继续进行围栏和防火堤施工；\nPS05：继续开展维修车间钢结构安装施工，继续进行停车棚场平及地面浇筑；继续开展围栏、蒸发池、路灯基础施工；\nPS06：办公楼装修收尾；宿舍楼室内正在铺地板，门窗安装、屋顶钢结构安装；餐厅楼钢结构安装、外墙保温板安装，继续开展围栏、路灯基础施工；\n机场跑道：继续开展场地平整土方平衡施工和围栏安装施工。",
          "newPlanCg": "1、落实业主服务用车和维修间设备工具采购进度。",
          "weeklyId": "5760",
          "parentId": "zy8",
          "xh": 1,
          "difference": -1.77,
          "newPlanSg": "线路段继续开展水工保护、三桩埋设等施工；\nPS01：继续进行办公室房顶钢结构安装；继续进行防火堤施工；继续进行罐区钢结构基础安装；继续场地平整施工；\nPS02：开展办公室室内装修施工；继续进行变配电间门窗安装；继续进行防火堤、围栏施工；继续进行工艺管线焊接、防腐；\nPS03：继续开展食堂吊顶施工；进行维修车间钢结构安装；继续进行围栏基础、场平施工；\nZinder SMC：维修车间及备件仓库安装墙体面板；ERC维修车间安装圈梁模板；ERC生产仓库圈梁浇筑；路灯浇筑基础承台；ERC停车棚安装墙壁面板；生活物资仓库及配电室安装屋顶面板；\nPS04：继续开展维修车间钢结构安装施工，继续进行输油泵棚檩条安装，继续进行围栏和防火堤施工；\nPS05：继续开展维修车间钢结构安装施工，继续进行停车棚场平及地面浇筑；继续开展围栏、蒸发池、路灯基础施工；\nPS06：办公楼装修收尾；宿舍楼室内正在铺地板，门窗安装、屋顶钢结构安装；餐厅楼钢结构安装、外墙保温板安装，继续开展围栏、路灯基础施工；\n机场跑道：继续开展场地平整土方平衡施工和围栏安装施工。",
          "id": "152",
          "projectName": "尼日尔-贝宁原油外输管道PMC项目",
          "plan": 99.09,
          "problems": "1、问题和风险描述：主要问题：受属地分包的影响，泵站不影响投产的非关键工作的施工效率较低；\n主要风险：属地分包负责的围墙、道路等部分总图工程施工效率低，影响泵站整体形象。; 解决措施：督促承包商按需增加人员投入，延长工作时间；协调属地分包商增加资源投入或取消部分分包合同。。\r\n"
        }, {
          "actual": 98.81,
          "weeklyNewId": "5745",
          "countermeasures": "1、偏差原因：本地承包商VICOM施工资源不足，井场电气及仪表专业施工滞后; 解决措施：已将VICOM分包的井场施工的一部分交由联合体实施。。\r\n2、偏差原因：联合体FGD区域（主要为上产阶段）施工资源优先配置给Koulele及Dibeilla区域（主要为最小输量投产阶段），导致FGD区域施工滞后; 解决措施：待投产相关工作完成后，资源分配至FGD区域赶工。。\r\n3、偏差原因：受政变影响，部分现场施工人员及项目管理人员撤离现场，可能影响后续赶工（目前暂未影响项目进度）; 解决措施：条件允许后，动迁必要人员。。\r\n",
          "newPlanSj": null,
          "newPlanSy": "继续剩余井口投产。",
          "mainWork": "预计2023年11月1日，工程总体进度达到98.97%，施工进度达到98.69%，试运进度达到69.69%。",
          "newPlanCg": null,
          "weeklyId": "5745",
          "parentId": "zy8",
          "xh": 2,
          "difference": -0.57,
          "newPlanSg": "继续Koulele CPF及Dibeilla DS道路施工；\nGoumeri天然气压缩机调试；\nGoumeri CPF至Dougoule区域油管线注氮；\nFaringa-FPF光缆熔接；\nGololo-BS房屋空调安装;\nGololo区域VICOM架空线路施工、井场工艺预制及安装。",
          "id": "150",
          "projectName": "AGADEM油田地面设施开发二期工程PMC服务",
          "plan": 99.38,
          "problems": ""
        }],
        "id": "zy8",
        "projectName": "项目管理及其他工程"
      }]
    };
    this.tableDataTree = res.data
  },
  data(){
    return{
      searchForm:{
        reportDate:[]
      },
      formData:{},
      optionForm:{
        labelWidth:110,
        column: [{
          label: "周",
          prop: "week",
          type: "week",
          format: "yyyy 第 WW 周",
          valueFormat:'yyyy-MM-dd',
          change:({row,value})=>{
            console.log("value:",value)
          }
        },
          {
            label: "日期",
            prop: "nowdate",
            type: "date",
            format: "yyyy-MM-dd",
            valueFormat:'yyyy-MM-dd',
            change:({row,value})=>{
              console.log("value:",value)
              let one = new Date(value.replace(/-/g, "/"));
              this.getYearWeek(one)
              console.log("one:",one)
            }
          },
      ]
      },
      tableDataTree: [],
      optionTree:{
        // index: false,
        // align: 'center',
        // headerAlign: 'center',
        border: true,
        searchMenuSpan: 6,
        searchLabelWidth: 75,
        addBtn: false,
        delBtn: false,
        menu: false,
        refreshBtn: false,
        columnBtn: false,
        // stripe: true,
        menuWidth: 100,
        editBtn: false,
        index: false,
        indexLabel:"序号",
        searchSpan: 6,
        rowKey:'id',
        rowParentKey: 'parentId',
        defaultExpandAll:true,
        height: 'calc(100vh - 220px)',
        column: [
          {
            label: '序号',
            prop: 'xh',
            minWidth: 60,
            fixed:'left',
            align: 'center',
          },
          {
            label: '项目名称',
            prop: 'projectName',
            search: true,
            minWidth: 300,
            fixed:'left',
            align: 'left',
          },
          {
            label: '查询日期',
            prop: 'reportDate',
            search: true,
            searchSpan: 8,
            searchslot: true,
            format: "yyyy-MM-dd",
            hide:true,
            valueFormat: "yyyy-MM-dd",
            // type: "date",
            align: "center"
          },
          {
            label: '计划进度(%)',
            prop: 'plan',
            search: false,
            minWidth: 100,
            align: 'center'
          },
          {
            label: '实际进度(%)',
            prop: 'actual',
            search: false,
            minWidth: 100,
            align: 'center'
          },
          {
            label: '滞后(%)',
            prop: 'difference',
            width: 120,
            overHidden: true,
            align: 'center',
            dicData: [{
              label: "<3%",
              value: "1"
            }, {
              label: "3%~5%",
              value: "2"
            }, {
              label: ">5%",
              value: "3"
            }],
            formatter: (row, value, label, column) => {
              if (value < 3) {
                return '<span style="color:blue">' + value + '</span>'
              }
              if (value >= 3 && value <= 5) {
                return '<span style="color:red">' + value + '</span>'
              }
              if (value > 5) {
                return '<span style="color:#6D000E">' + value + '</span>'
              }

            }
          }, {
            label: '当前累计完成的主要工作',
            prop: 'mainWork',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          },
          {
            label: '滞后原因纠偏措施',
            prop: 'countermeasures',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          },
          {
            label: '存在问题和解决措施',
            prop: 'problems',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          },

          {
            label: '设计下一步工作计划',
            prop: 'newPlanSj',
            minWidth: 200,
            slot: true,

          }, {
            label: '采购下一步工作计划',
            prop: 'newPlanCg',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          }, {
            label: '施工下一步工作计划',
            prop: 'newPlanSg',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          },
          {
            label: '试运下一步工作计划',
            prop: 'newPlanSy',
            minWidth: 200,
            slot: true,
          },
        ],
      }
    }
  },
  methods:{
    comDateChange(val){
      if (!val || val.length < 2) return;
      // 周四-周三
      this.searchForm.reportDate =this.getArrDate(val)

    },
    getArrDate(val){
      let one = new Date(val[0].replace(/-/g, "/"));
      let oneDay = one.getDay();
      let aa = oneDay > 3 ? oneDay - 4 : oneDay + 3;
      let oneDayTime =24*60*60*1000;
      one.setDate(one.getDate() - aa)
      let two=one.getTime()+6*oneDayTime
      return [this.formatDate(one), this.formatDate(two)];
    },
    formatDate(val){
      let monday =new Date(val);
      let time = new Date(monday);
      let y = time.getFullYear();
      let m = time.getMonth()+1;
      let d = time.getDate();
      m=m<10 ? '0' + m : m
      d=d<10 ? '0' + d : d
      let start = y+'-'+m+'-'+d;
      return start
    },
    nullToUndef(arr) {
      if (!arr || arr.length < 1) return;
      arr.forEach((f) => {
        for (let o in f) {
          f[o] = f[o] === null ? undefined : f[o];
        }
      });
    },
   getYearWeek(date) {
     let start = new Date(date.getFullYear(), 0, 1)
     let startWeek = start.getDay()
      if (startWeek == 0){
        startWeek = 7
      }
      let  week = Math.ceil(((date.getTime() - start.getTime()) / (24 * 60 * 60 * 1000) + startWeek ) /7) //第几周
     console.log("第"+week+"周")
      return week
    },
    towRow({row, column, rowIndex, columnIndex}) {
      if (columnIndex == 5 || columnIndex == 6 || columnIndex == 7 || columnIndex == 8 || columnIndex == 9 || columnIndex == 10 || columnIndex == 11)
        return "two-rows"
    },
  }
}
</script>

<style >
.two-rows .cell span {
  overflow:hidden;

  text-overflow:ellipsis;

  display:-webkit-box;

  -webkit-box-orient:vertical;

  -webkit-line-clamp:2;
}
</style>